# AWOOOI 全面重構啟動大會 - Operation Phoenix Rising

> **會議日期**: 2026-03-20
> **會議類型**: C-Level 戰略佈達 + 技術深度定義會議
> **主持人**: CEO
> **記錄人**: CTO (Claude Code)
> **會議代號**: Operation Phoenix Rising (鳳凰涅槃行動)
> **版本**: v2.0 Final (Phase VI 施工規範)

---

## 參與者

| 角色 | 出席 | 職責 |
|------|------|------|
| CEO | ✅ | 戰略佈達、最終決策 |
| 資深顧問 (Gemini) | ✅ | 架構諮詢、風險評估 |
| CTO | ✅ | 技術架構、API 契約、OpenClaw |
| CIO | ✅ | 基礎設施、網路隔離、K8s |
| CPO | ✅ | 產品體驗、視覺設計、前端團隊 |
| CISO | ✅ | 安全架構、合規、RBAC |

---

## 會議背景

### CEO 四大戰略指示

| # | 戰略方向 | 核心價值 |
|---|---------|---------|
| 1 | **100% 獨立重構** | AWOOOI 完全取代舊版，不是附屬品 |
| 2 | **Nothing.tech 純白極簡** | 拋棄深色駭客風，轉向精密工業儀器風格 |
| 3 | **上帝視角戰情室** | 四主機全局可視化 + MCP 一鍵操作 |
| 4 | **API 契約優先** | OpenAPI 自動生成 + Scalar 文檔 |

### 產品定位轉變

| 維度 | 原本理解 | CEO 新指示 |
|------|---------|-----------|
| 範圍 | 只做 Agent 指揮艙 (~10 頁) | **100% 重構所有 63+ 頁面** |
| 定位 | 舊系統附屬品 | **獨立 SaaS 產品，完全取代** |
| AI 整合 | 部分頁面 | **全站 AI Copilot (Ubiquitous AI)** |

---

## CEO 六大裁定 (Executive Mandates)

| # | 決策點 | CEO 裁定 | 備註 |
|---|--------|---------|------|
| 1 | 重構範圍 | **B 分階段** | P0 戰情室 → P1 監控/安全 → 敏捷迭代 |
| 2 | 視覺轉向 | **✅ 批准** | Nothing.tech 純白極簡，全站貫徹 |
| 3 | 時程 | **24 週批准** | Week 8 必須交付 MVP，能提早就提早 |
| 4 | 團隊擴編 | **✅ 批准** | CPO/CISO 需提出詳細團隊分工 |
| 5 | 過渡期 | **1-3 個月** | ⚠️ 無客戶，快速切換，非 12 個月 |
| 6 | API 文檔 | **Scalar** | 開發同步定義 + 納入 MD 規範 |

---

## 議題一：四主機隔離部署與網路流向

### 網路架構總覽

```
Internet → Cloudflare → 192.168.0.188 (Nginx SSL Gateway)
                              │
          ┌───────────────────┴───────────────────┐
          │                                       │
    Legacy 路由                              AWOOOI 路由
    aiops.wooo.work                         awoooi.wooo.work
    → :31235 (Frontend)                     → :32235 (Frontend)
    → :31234 (API)                          → :32234 (API)
    → :8088 (OpenClaw)                       → :8089 (OpenClaw)
```

### Port 分配表

| 系統 | 服務 | NodePort | 備註 |
|------|------|---------|------|
| Legacy | Frontend | 31235 | 凍結 |
| Legacy | API | 31234 | 凍結 |
| Legacy | OpenClaw | 8088 | 共用核心 |
| AWOOOI UAT | Frontend | 32235 | 🆕 |
| AWOOOI UAT | API | 32234 | 🆕 |
| AWOOOI Prod | Frontend | 32335 | 🆕 |
| AWOOOI Prod | API | 32334 | 🆕 |
| AWOOOI | OpenClaw | 8089 | 🆕 新 API 層 |

### K8s Namespace 規劃

| Namespace | 用途 | 狀態 |
|-----------|------|------|
| `wooo-aiops` | Legacy 系統 | 凍結 |
| `awoooi-uat` | AWOOOI 測試環境 | 🆕 新建 |
| `awoooi-prod` | AWOOOI 正式環境 | 🆕 新建 |

### 網路隔離策略

- **NetworkPolicy**: 禁止 AWOOOI Namespace 連接 Legacy Namespace
- **Nginx 路由**: 嚴格 server_name 分流，X-System Header 標記來源
- **SigNoz 標籤**: `service.name` 區分新舊系統

---

## 議題二：共用資源衝突排查矩陣

### 衝突清單與解決方案

| 資源 | 風險 | 解決方案 |
|------|------|---------|
| **Ollama** | 🔴 高 | Redis Queue + 優先級 (AWOOOI > Legacy) |
| **PostgreSQL** | 🔴 高 | PgBouncer + 獨立 Schema |
| **Redis** | 🟡 中 | DB Index 隔離 (舊=0-9, 新=10-15) |
| **Harbor** | 🟢 低 | Project 隔離 |
| **GH Runner** | 🟡 中 | Label 隔離 |
| **Prometheus** | 🟢 低 | Job Label 區分 |
| **SigNoz** | 🟢 低 | service.name 標籤 |

### OpenClaw 共用策略

**決議**: 選項 C - 共用核心，API 層分離

```
OpenClaw Core (共用)
├── semantic_cache.py     ← 共用
├── knowledge_base.py     ← 共用
├── trust_engine.py       ← 共用
│
├── api_legacy.py         ← 舊系統專用 (8088)
└── api_awoooi.py         ← AWOOOI 專用 (8089) 🆕
```

---

## 議題三：API 契約驅動開發

### 開發流程

1. **定義 API 規格** → `docs/api/openapi.yaml`
2. **程式碼實作** → FastAPI 路由
3. **提交 PR**
4. **CI 自動檢查** → OpenAPI 一致性 + MD 文件 + 測試覆蓋率
5. **合併部署**

### CI/CD 攔截規則

- ❌ OpenAPI 規格與程式碼不一致 → 阻擋合併
- ❌ 對應 MD 文件未更新 → 阻擋合併
- ❌ 測試覆蓋率 < 80% → 阻擋合併
- ❌ Scalar 文檔渲染失敗 → 阻擋合併

### 文件結構

```
docs/api/
├── openapi.yaml          # OpenAPI 3.1 主規格
├── endpoints/            # 各端點詳細文件
├── schemas/              # 資料模型文件
└── examples/             # 請求/回應範例
```

---

## 議題四：團隊分工藍圖

### CPO 團隊 (5.5 FTE)

| 角色 | 人數 | 職責 |
|------|------|------|
| CPO | 1 | 產品願景、UX 策略、優先級 |
| UI Designer | 1 | Nothing.tech 視覺設計、組件庫 |
| Frontend Lead | 1 | React/Next.js 架構、技術決策 |
| Frontend Dev | 2 | 頁面切版、D3.js 圖表 |
| i18n Lead | 0.5 | 雙語翻譯、字典維護 |

### CISO 團隊 (2.5 FTE)

| 角色 | 人數 | 職責 |
|------|------|------|
| CISO | 1 | 安全策略、合規審查 |
| Security Engineer | 1 | RBAC 遷移、認證整合、Zero Trust |
| Penetration Tester | 0.5 | 定期滲透測試 (可外包) |

### CTO + CIO 團隊 (已定義)

| 角色 | 人數 | 職責 |
|------|------|------|
| CTO | 1 | 技術架構、AI 整合、API 設計 |
| CIO | 1 | 基礎設施、K8s、CI/CD |
| Backend Dev | 2 | FastAPI 開發 |
| DevOps Engineer | 1 | 部署、監控、自動化 |

### 總團隊規模

| 部門 | 人數 |
|------|------|
| 產品/設計 (CPO) | 5.5 |
| 資安/合規 (CISO) | 2.5 |
| 技術/後端 (CTO) | 4 |
| 基礎設施 (CIO) | 2 |
| **總計** | **14** |

---

## 視覺風格定義：Nothing.tech 純白工業風

### 設計語言轉變

| 元素 | 舊方向 (深色駭客) | 新方向 (純白工業) |
|------|-----------------|------------------|
| 背景 | `#0A0A12` | `#FAFAFA` / `#F5F5F5` |
| 卡片 | `#1A1A2E` | `rgba(255,255,255,0.7)` 白玻璃 |
| 字體 | 霓虹點綴 | 高對比黑字 `#0A0A0A` |
| 強調色 | 多色霓虹 | 單一橘紅 `#FF6B35` |
| 紋理 | 無 | 點陣網格 (Dot Matrix) |
| 風格 | 賽博龐克 | 精密醫療儀器 / 航太設備 |

### Tailwind 配置

```javascript
colors: {
  nothing: {
    white: '#FFFFFF',
    snow: '#FAFAFA',      // 主背景
    cloud: '#F5F5F5',     // 次背景
    mist: '#E5E5E5',      // 邊框
    ink: '#0A0A0A',       // 主文字
    gray: '#6B7280',      // 次文字
    red: '#D71921',       // Nothing 紅
  },
  status: {
    success: '#10B981',
    warning: '#F59E0B',
    error: '#EF4444',
    info: '#3B82F6',
    thinking: '#8B5CF6',
  },
  brand: {
    primary: '#FF6B35',   // AWOOOI 橘
  }
}
```

---

## 執行時程

### Phase 0: 基建隔離 (Week 0-2)

| 任務 | 負責人 | 產出 |
|------|--------|------|
| K8s Namespace 建立 | CIO | `awoooi-uat`, `awoooi-prod` |
| Nginx 路由分離 | CIO | `routing.conf` |
| NetworkPolicy 配置 | CIO | `network-policy.yaml` |
| Redis DB Index 分配 | CIO | 文件 + 配置 |
| PostgreSQL Schema 建立 | CIO | `awoooi_*` Schema |
| PgBouncer 配置 | CIO | `pgbouncer.ini` |
| 遷移腳本開發 | CTO | `migrate_legacy_config.py` |

### Phase 1: 全局戰情室 MVP (Week 3-8)

| 任務 | 負責人 | 產出 |
|------|--------|------|
| 四主機可視化 | CPO + CTO | 戰情室首頁 |
| OpenClaw API 分離 | CTO | `:8089` 新端點 |
| Nothing.tech 視覺落地 | CPO | 組件庫 |
| i18n 框架整合 | CPO | `zh-TW.json`, `en.json` |
| RBAC 遷移 | CISO | 認證模組 |
| MVP 安全審查 | CISO | 安全報告 |

### Phase 2: 監控 + 安全頁面 (Week 9-16)

| 任務 | 負責人 | 頁面數 |
|------|--------|--------|
| Monitor Dashboard 重構 | CPO | 8 |
| Security Dashboard 重構 | CPO | 12 |
| AI Copilot 整合 | CTO | 全站 |

### Phase 3: 剩餘頁面 + GA (Week 17-24)

| 任務 | 負責人 | 頁面數 |
|------|--------|--------|
| Deploy, Tickets, Compliance... | CPO | 43+ |
| 舊系統下線準備 | CIO | - |
| GA 發布 | 全員 | - |

### 過渡期 (Week 25-28)

| 任務 | 負責人 |
|------|--------|
| 舊系統凍結 | CIO |
| 使用者遷移 | CTO |
| 舊系統正式下線 | CIO |

---

## 待產出文件清單

| 文件 | 負責人 | 完成時間 |
|------|--------|---------|
| 《四主機隔離部署計畫》 | CIO | Week 0 Day 2 |
| 《共用資源衝突矩陣》 | CTO + CIO | Week 0 Day 3 |
| 《API 開發 SOP》 | CTO | Week 0 Day 2 |
| 《RBAC Schema 設計》 | CISO | Week 1 |
| 《Nothing.tech 組件規範》 | CPO | Week 1 |
| 《配置遷移腳本規格》 | CTO | Week 1 |
| 《i18n 開發指南》 | CPO | Week 1 |

---

## 會議結論

### 已達成共識

1. **產品定位**: AWOOOI 為 100% 獨立重構的 SaaS 產品，完全取代舊版
2. **視覺風格**: Nothing.tech 純白極簡工業風，全站貫徹
3. **網路隔離**: 新舊系統完全分離，透過 Nginx + NetworkPolicy 實現
4. **共用策略**: Ollama/SigNoz/Redis 共用但隔離，OpenClaw 共用核心但 API 分離
5. **開發紀律**: API 契約優先，CI/CD 強制檢查
6. **團隊規模**: 總計 14 人

### 行動項目

| # | 行動 | 負責人 | 期限 |
|---|------|--------|------|
| 1 | 建立 K8s Namespace | CIO | Day 1 |
| 2 | 配置 Nginx 路由分離 | CIO | Day 2 |
| 3 | 產出 API 開發 SOP | CTO | Day 2 |
| 4 | 產出隔離部署計畫 | CIO | Day 2 |
| 5 | 產出衝突矩陣 | CTO + CIO | Day 3 |
| 6 | 更新 Tailwind 配置 | CPO | Day 3 |
| 7 | 啟動 Phase 0 | 全員 | 立即 |

---

## 變更記錄

| 日期 | 版本 | 變更內容 | 作者 |
|------|------|----------|------|
| 2026-03-20 | v1.0 | 會議記錄初版 | CTO (Claude Code) |
| 2026-03-20 | v2.0 | 新增 Phase III 深度定義 | CTO (Claude Code) |
| 2026-03-20 | v3.0 | 新增 Phase IV CEO 13 大指示 + 架構地雷排查 | CTO (Claude Code) |
| 2026-03-20 | v4.0 | **最終版** Phase V CEO 10 大補充 + 顧問 4 大盲點 + C-Level 補充 | CTO (Claude Code) |

---

## Phase III 深度定義會議 (續)

### CEO 三大補充指示

| # | 指示 | 核心精神 |
|---|------|---------|
| 1 | 功能增減評估 | 各 C-Level 專業分析，非 CEO 獨斷 |
| 2 | 完整分工定義 | 避免重工、工作衝突 |
| 3 | 完整文檔記錄 | 防止記憶中斷、重複工作 |

---

### C-Level 功能評估共識

#### 頁面重組 (63 → 45 頁)

| 變更 | 原頁數 | 新頁數 | 理由 |
|------|--------|--------|------|
| Compliance → Security | 8 | 3 | 整合合規至安全模組 |
| Settings 精簡 | 12 | 6 | 合併重複設定 |
| Reports 整合 | 5 | 0 | 就地生成報告 |
| 新增功能 | 0 | 4 | 戰情室 + AI + Plugin |

#### P0 必做功能 (MVP)

| 功能 | 提案人 | 負責人 |
|------|--------|--------|
| 四主機戰情室 | CEO | CTO + CPO |
| AI Copilot 側邊欄 | CTO | CTO |
| HITL 授權卡片 | CTO | CPO |
| Blast Radius 預演 | CTO | CTO |
| Multi-Sig 簽核 | CTO | CTO + CISO |
| Command Palette | CPO | CPO |
| Zero Trust 網路 | CISO | CIO + CISO |

---

### 工作分解結構 (WBS)

詳見: `docs/architecture/WBS.md` (待建立)

#### 關鍵依賴路徑

```
CIO-001 (K8s) → CTO-101 (BFF) → CTO-103 (SSE) → CPO-103 (戰情室頁面)
```

---

### 技術深潛議題

#### 議題 A: BFF 閘道架構

- 單一 SSE 連線，後端多工聚合
- Redis 快取分層 (5s/30s/300s TTL)
- 四主機資料聚合服務

#### 議題 B: 原子組件庫

- Atomic Design 五層架構
- GlassCard / StatusOrb / CommandPalette
- i18n 原生支援 (next-intl)

#### 議題 C: 遷移腳本

- 密碼 bcrypt 相容，無需重設
- Webhook → leWOOOgo OUTPUT 轉換
- 事務性遷移 + 驗證

---

### 文檔記錄系統

```
docs/
├── LOGBOOK.md              # 每日更新
├── meetings/               # 會議記錄
├── architecture/           # WBS + 依賴圖 + RACI
├── api/                    # OpenAPI + 端點文件
├── design/                 # 組件庫 + 色彩 + i18n
├── security/               # RBAC + 審計 + 威脅模型
└── migration/              # ETL + 映射 + 回滾
```

---

*Operation Phoenix Rising Phase III 完成。*
*深度技術定義已就緒，Phase 0 可正式動工！*

🎖️ **C-Level 團隊已完成功能評估與分工定義！**

---

## Phase VI: CEO 最終施工規範 (2026-03-20 16:00)

### CEO 9 大指示

| # | 指示 | 負責人 | 產出文件 |
|---|------|--------|---------|
| 1 | **依賴清單版本控制**: 所有工具、套件必須記錄並隨版本更新 | CTO | `docs/DEPENDENCIES.md` ✅ |
| 2 | **AI 備援順序調整**: Gemini API 優先 → Claude API 次選，Token 用量監控+告警 | CTO | `docs/adr/ADR-006-ai-fallback-strategy.md` ✅ |
| 3 | **環境簡化**: 移除 UAT，只保留 Dev (localhost) + Prod (awoooi.wooo.work) | CIO | `docs/infrastructure/DEPLOYMENT_CONTRACTS.md` ✅ |
| 4 | **Token 用量評估**: 需評估 AI 功能增加的 Token 消耗量 | CTO | 已納入 ADR-006 |
| 5 | **瀏覽器測試截圖/錄影**: Playwright E2E 必須啟用截圖與錄影加速除錯 | CPO | Playwright 配置更新 |
| 6 | **週報自動化**: 每週五系統自動生成週報發送 Email | CTO | `docs/operations/WEEKLY_REPORT_SOP.md` ✅ |
| 7 | **Redis TTL 確認**: 熱資料維持 7 天 (快取用途)，歷史資料存 PostgreSQL 6 個月 | CTO | `docs/adr/ADR-007-data-retention-policy.md` ✅ |
| 8 | **配置版本控制**: 所有服務、監控、網路配置必須納入 Git | CIO | 已納入技術文檔清單 |
| 9 | **技術文檔清單**: 列出各單位必須產出的文檔、架構圖、流程圖 | CTO | `docs/TECHNICAL_DOCUMENTATION_CHECKLIST.md` ✅ |

### 顧問 4 大深度討論

| # | 議題 | 決策 | 產出 |
|---|------|------|------|
| 1 | **NetworkPolicy 零信任** | 採用 Default Deny All，僅白名單允許 | `docs/infrastructure/DEPLOYMENT_CONTRACTS.md` |
| 2 | **Nginx SSE 長連線** | proxy_buffering off + timeout 3600s | `docs/infrastructure/DEPLOYMENT_CONTRACTS.md` |
| 3 | **K8s 資源配額** | 限制 AWOOOI 使用叢集 40% CPU/Memory | `docs/infrastructure/DEPLOYMENT_CONTRACTS.md` |
| 4 | **i18n Key 語意化命名** | `[頁面].[組件].[元素]` 樹狀結構 | `docs/design/I18N_STRUCTURE.md` ✅ |

### 環境架構 (最終版)

| 環境 | 用途 | 域名 | K8s Namespace |
|------|------|------|---------------|
| **Dev** | 本機開發 | `localhost:3000` | - |
| **Prod** | 生產環境 | `awoooi.wooo.work` | `awoooi-prod` |

> ⚠️ **重要**: 不設 UAT 環境，與舊系統完全隔離

### AI 備援策略 (成本控制)

```
Ollama (本地) → Gemini API → Claude API → 靜態回應
     $0          ~$0.20/月      ~$5/月       $0
```

**監控告警閾值**:
- Gemini 每日 70K tokens → 警告
- Gemini 每日 90K tokens → 嚴重
- Claude 每日 35K tokens → 警告
- 月度成本 $5 → 警告

### 資料保留策略

| 層級 | 位置 | TTL | 用途 |
|------|------|-----|------|
| 熱資料 | Redis | 7-30 天 | 快取、Session |
| 溫資料 | PostgreSQL | **6 個月** | 歷史查詢、報表 |
| 冷資料 | 歸檔 | 永久/1-7年 | 審計、合規 |

### Phase VI 產出文件清單

| 文件 | 路徑 | 狀態 |
|------|------|------|
| 依賴清單 | `docs/DEPENDENCIES.md` | ✅ |
| 技術文檔清單 | `docs/TECHNICAL_DOCUMENTATION_CHECKLIST.md` | ✅ |
| 部署契約 | `docs/infrastructure/DEPLOYMENT_CONTRACTS.md` | ✅ |
| i18n 結構規範 | `docs/design/I18N_STRUCTURE.md` | ✅ |
| AI 降級策略 | `docs/adr/ADR-006-ai-fallback-strategy.md` | ✅ |
| 資料保留策略 | `docs/adr/ADR-007-data-retention-policy.md` | ✅ |
| 週報自動化 | `docs/operations/WEEKLY_REPORT_SOP.md` | ✅ |

---

*Operation Phoenix Rising Phase VI 完成。*
*所有施工規範已定義，CIO 可開始 K8s 基建作業！*

🎖️ **CEO 最終施工規範已確認，Phase 0 正式動工！**

---

## 會議總結 (Final Summary)

### 一、戰略定位

| 項目 | 決策 |
|------|------|
| **產品定位** | 100% 獨立 SaaS 平台，完全取代舊版 63+ 頁面 |
| **視覺風格** | Nothing.tech 純白工業風 |
| **AI 整合** | 全站 AI Copilot (Ubiquitous AI) |
| **時程** | 24 週，Week 8 交付 MVP |
| **團隊** | 14 人 |

### 二、環境架構

| 環境 | 域名 | 部署位置 |
|------|------|---------|
| **Dev** | localhost:3000 | 開發者本機 |
| **Prod** | awoooi.wooo.work | K3s (awoooi-prod) |

> ⚠️ **無 UAT 環境**: 測試驗收在 Dev 完成後直接部署 Prod

### 三、部署拓撲

| 主機 | 服務 | 部署方式 |
|------|------|---------|
| 192.168.0.188 | Nginx, PostgreSQL | **Host 直裝** |
| 192.168.0.188 | Ollama, OpenClaw, Redis, SigNoz | **Docker** |
| 192.168.0.110 | Harbor, GH Runner | **Docker** |
| 192.168.0.112 | Kali Scanner | **Docker** |
| 192.168.0.120/121 | awoooi-web, awoooi-api | **K3s** |

### 四、網路流量

```
用戶 → Cloudflare → 188 Nginx (Host)
                        │
        ┌───────────────┴───────────────┐
        ▼                               ▼
   /api/* → K3s :32334            /* → K3s :32335
```

### 五、AI 備援策略

```
Ollama ($0) → Gemini (~$0.20/月) → Claude (~$5/月) → 靜態回應
```

告警: Gemini 70K/日, Claude 35K/日, 月度 $10 熔斷

### 六、關鍵文檔產出 (53 份)

| 類別 | 數量 | 狀態 |
|------|------|------|
| ADR | 7 | 6 完成 |
| SOP | 3 | 3 完成 |
| 規格文檔 | 15 | 8 完成 |
| K8s 配置 | 7 | 7 完成 |
| 其他 | 21 | 待開發 |

---

## 實施步驟 (Implementation Plan)

### Week 0 Day 1-2: CIO 基建 (立即執行)

```bash
# Step 1: 建立 Namespace
kubectl apply -f k8s/awoooi-prod/01-namespace-quota.yaml

# Step 2: 配置網路策略
kubectl apply -f k8s/awoooi-prod/02-network-policy.yaml

# Step 3: 建立 ConfigMap
kubectl apply -f k8s/awoooi-prod/04-configmap.yaml

# Step 4: 配置 Secrets (手動)
kubectl apply -f k8s/awoooi-prod/03-secrets.yaml

# Step 5: 部署 Nginx 配置
scp k8s/nginx/awoooi-prod.conf 192.168.0.188:/etc/nginx/conf.d/
ssh 192.168.0.188 "nginx -t && systemctl reload nginx"

# Step 6: 驗證
kubectl get all -n awoooi-prod
curl -k https://awoooi.wooo.work/api/health
```

### Week 0 Day 3-5: CTO 開發環境

```bash
# Step 1: 本機開發環境
pnpm install
pnpm dev

# Step 2: 驗證 API 連線
curl http://localhost:8000/health
curl http://localhost:3000

# Step 3: 測試 AI 備援
python -m app.services.ai.test_fallback
```

### Week 1: CPO 組件開發

1. 設定 Tailwind Nothing.tech 配置
2. 建立 Design Tokens
3. 開發原子組件 (StatusOrb, GlassCard)
4. 設定 i18n 框架 (next-intl)

### Week 2: MVP 戰情室骨架

1. Dashboard 頁面佈局
2. HostCard 組件
3. AlertPanel 組件
4. SSE 即時更新

### Week 3-8: MVP 完整功能

按 WBS 執行，詳見 `docs/architecture/WBS.md`

---

## Memory 記錄 (9 筆)

| 類型 | 檔案 | 內容 |
|------|------|------|
| project | project_phoenix_rising.md | 戰略決策 |
| feedback | feedback_deployment_topology.md | 部署位置定義 |
| feedback | feedback_ai_fallback_order.md | AI 備援順序 |
| feedback | feedback_no_uat_environment.md | 禁止 UAT |
| feedback | feedback_path_based_routing.md | API 路徑路由 |
| feedback | feedback_dependencies_version_control.md | 依賴版控 |
| feedback | feedback_playwright_screenshot_video.md | E2E 截圖錄影 |
| feedback | feedback_weekly_report.md | 週報自動化 |
| reference | reference_four_hosts.md | 四主機架構 |

---

## K8s 配置檔案清單

| 檔案 | 用途 |
|------|------|
| `k8s/awoooi-prod/01-namespace-quota.yaml` | Namespace + 資源配額 |
| `k8s/awoooi-prod/02-network-policy.yaml` | 零信任網路策略 |
| `k8s/awoooi-prod/03-secrets.yaml` | Secrets 模板 |
| `k8s/awoooi-prod/04-configmap.yaml` | ConfigMap |
| `k8s/awoooi-prod/05-deployment-web.yaml` | Frontend Deployment |
| `k8s/awoooi-prod/06-deployment-api.yaml` | Backend Deployment |
| `k8s/awoooi-prod/kustomization.yaml` | Kustomize 配置 |
| `k8s/nginx/awoooi-prod.conf` | Nginx 路由配置 |

---

*Operation Phoenix Rising 會議結束。*
*Phase 0 正式啟動 (Engage)！*

🎖️ **AWOOOI - Zero-Touch Ops. Human-Centric Decisions.**
