# 2026-06-04 IwoooS 資安治理 P0 推進總帳

> 本文件是本工作視窗推進 IwoooS 分支專案的 P0 主控板。所有內容維持繁體中文、只讀證據優先、低摩擦分階段收斂。它不是 runtime 授權、不是 Kali active scan 授權、不是 GitHub primary 切換授權，也不是自動修復授權。

## 0. 當前同步基線

| 項目 | 目前值 |
|------|--------|
| 工作視窗 | IwoooS / AWOOOI 資安治理 P0 |
| 本次乾淨 worktree | `/private/tmp/awoooi-repair-playbook-coverage-20260611` |
| 本次分支 | `codex/repair-playbook-coverage-20260611` |
| 最新觀察到的 `gitea/main` | `27ffb928 chore(cd): deploy 58e760f [skip ci]` |
| 最新 P0 Telegram 告警 / 批准執行真相鏈基準 | code `32e4beca`、deploy marker `717b5870`、code-review `2658`、CD `2657`；no-action approval 不再觸發 executor，可執行修復 approval 會寫入 `auto_repair_executions`、KM 與 verifier |
| 最新 P0 Telegram no-action 人工處置包基準 | code `cd928852`、deploy marker `9181cc0e`、code-review `2666`；正式部署 tree 已包含 no-action 人工處置包、`處置包 / 重診 / 歷史 / 靜默 / 真相鏈 / Runs` 鍵盤、production pod render / keyboard smoke |
| 最新 P0 MCP evidence / PlayBook 修復候選基準 | code `cc614023`、D1 blocker clarity `47d677ac`、D2 manual draft package `febe9ecf`、D3 draft work item `e8d5eafb`、D4 work item detail panel `e8a5bac5`、D5 coverage gap contract 本地完成；目前 production deploy marker 仍為 `985a2cfe` 的 D4 Work Items detail panel，D5 尚待推送 / 部署驗證。正式部署 tree 經 production pod smoke 與 Work Items browser smoke 確認可由 MCP evidence + approved PlayBook trust 產生 medium approval candidate、綁定預配置 approval id、不外露 preallocated metadata，且通用兜底 / 診斷型 PlayBook 不會被誤當修復命令；若缺安全修復候選，Telegram 人工處置包會顯示阻擋原因、下一步、PlayBook 草案欄位與 AwoooP 修復候選草案工作項，工作項頁會顯示 PlayBook 草案處置板、必填欄位、阻擋原因、下一步與 Runs / 審批連結；D5 讓 blocked result 進一步輸出服務 coverage gap、blocking stage、必收 MCP evidence refs 與 PlayBook template fields |
| 最新 P2-D0 繁中文案基準 | code `cd2275a2`、deploy marker `1920bd08`、code-review `2565`、CD `2564` |
| 最新 P2-D1 本地掃描基準 | `VISIBLE_LITERAL_TARGET_SCAN_OK files=221`；全站 TS / TSX 中文 literal 盤點 `35` 檔 / `752` 行；註解語氣 backlog `32` 筆 |
| 最新 P2-D1 正式部署基準 | code `f9bf8a28`、deploy marker `879b0a36`、CD `2578`、code-review `2579` |
| 最新 P2-D2 註解語氣基準 | code `6ccdf199`、deploy marker `2857da80`、CD `2580`、code-review `2581`；`apps/web/src` 內部稱謂殘留 `32 → 0`；D1 高風險詞命中 `0` |
| 最新 P2-D2 AIOps 範例資料基準 | code `d5ce17c7`、deploy marker `305b8175`；AIOps sample/mock 字串、GenUI 測試語氣與 `sampleBadge` 已正式驗證 |
| 最新 P2-D2 Code Review 候選分類基準 | code `292cfec9`、deploy marker `4cfe5ff7`、CD `2586`、code-review `2587`；Code Review route 可見文案已搬到 `codeReview` i18n namespace，四類候選分類與人工批准流程已正式驗證 |
| 最新 P2-D2 AwoooP Runs fallback 文案基準 | code `7f6028c3`、deploy marker `bf016e91`、CD `2590`、code-review `2591`；Runs / Callback / Source Flow fallback 文案已正式驗證 |
| 最新 AI Agent automation P1-305 / P1-306 基準 | code `4f0787f8`、deploy marker `af3a9d48`、CD `2592`、code-review `2593`；任務批准邊界與進度彙總已正式驗證；backlog `70%`、done `16/23`、下一步 `P1-001` |
| 最新 AI Agent automation P1-001 基準 | code `de3007b7`、stability fix `fd33591c`、deploy marker `8caba233`、LOGBOOK / marker 對齊 `37c0e171`；runtime surface `22`、Secret surface `4`、live gaps `6`、backlog `74%`、done `17/23`、下一步 `P1-002` |
| 最新 AI Agent automation P1-002 基準 | code `943faaee`、stability fix `ff266926`、deploy marker `01b8712d`、LOGBOOK / marker 對齊 `70c01003`；Gitea workflows `9`、runner contracts `4`、需 runner attestation workflows `8`、backlog `78%`、done `18/23`、下一步 `P1-003` |
| 最新 AI Agent automation inventory UX 基準 | code `67940d62`、deploy marker `44c09c3b`；治理頁新增決策指揮摘要、決策支援覆蓋率六因子拆解、Gitea / Runner 缺口矩陣；正式站 desktop / mobile 驗證通過，backlog 仍 `78%`、done `18/23`、下一步 `P1-003` |
| 最新 S4.9 canonical owner response envelope 基準 | `docs/security/S4-9-CANONICAL-OWNER-RESPONSE-ENVELOPE.md`；六欄信封、欄位 alias、五題投影、quarantine-first 與 reviewer checklist 已固定；owner response gate 仍 `0%` |
| 最新 S4.9 owner response intake form 基準 | `docs/security/S4-9-OWNER-RESPONSE-INTAKE-FORM.md`；五題可填表、六欄填寫規則、reviewer 收件欄與 outcome lanes 已固定；owner response gate 仍 `0%` |
| 最新 S4.9 reviewer validation checklist 基準 | `docs/security/S4-9-REVIEWER-VALIDATION-CHECKLIST.md`；Reviewer 分工、V0-V8 gates、outcome 決策表、count transition 與 cross-packet consistency 已固定；owner response gate 仍 `0%` |
| 最新 S4.9 security acceptance record template 基準 | `docs/security/S4-9-SECURITY-ACCEPTANCE-RECORD-TEMPLATE.md`；acceptance record 前置條件、欄位、count transition、decision outcome、evidence redaction 與不可授權聲明已固定；owner response gate 仍 `0%` |
| 目前平行 Session | AwoooP thread `019e9154-7d5e-7b72-85be-c9d97e43ecc9` 已補 P1-002 正式驗證紀錄；後續進 `P1-003` 前仍需重新 fetch / fast-forward，避免 LOGBOOK / workplan 衝突 |
| 前一個正式 IwoooS 候選基準 | code `7b8fc093`、deploy marker `45c63488`、LOGBOOK `02cadee6` |
| 最新導航 IA 基準 | code `973fc7a4`、LOGBOOK `2555c811`、deploy marker `0260ec89` |
| 禁止事項 | 不 force push、不 destructive git、不 SSH 修改主機、不 active scan、不收 secrets 明文、不把 AwoooP approval 當資安批准、不把 UI 可見當 runtime 授權 |

## 1. 完成度總表

| 面向 | 目前完成度 | 本輪是否可調高 | 判讀 |
|------|------------|----------------|------|
| IwoooS 整體 | 64% | 否 | 本輪先補治理總帳與 Gate 規範，不代表 owner response accepted 或 runtime gate 開啟 |
| 框架 / 只讀證據 / 前台可視化 | 92% | 否 | 框架已成熟，但仍需 owner response 與 redacted evidence 進一步驗收 |
| runtime landing | 40-45% | 否 | production 只讀頁存在，不等於 runtime ingestion 或 execution router |
| active runtime gate | 0 | 否 | 必須維持 0，直到獨立人工批准、rollback、post-check 與 guard 成立 |
| S4.9 owner response gate | 0% | 可在收到合格回覆後調整 | 目前只定義欄位、預檢、收件與驗收，不標記 received / accepted |
| GitHub primary readiness | 0 | 否 | primary gate 仍為 0；P1 只讀重盤工作本身目前約 70%，不代表可切 primary |
| Kali 112 維護準備 | P1-7 maintenance window draft `100%`；維護尚未開始 | 否 | 不更新套件、不重啟、不 hardening、不 active scan |
| 111 / 168 開發主機納管 | P1-8 scope handoff package `100%`；主機執行 `0%` | 否 | 仍不 credentialed scan、不讀未授權資料、不改 fallback route、不改 CORS / firewall / service、不自動修復 |
| VibeWork 納入 IwoooS | P1-9 onboarding handoff package `100%`；產品 / repo / surface / owner / evidence 邊界已可交接 | 否 | 保留 VibeWork 獨立產品邊界；不部署、不掃描、不改 repo / refs / workflow、不收 secrets |
| IwoooS P2 首屏 UX / 資安圖表 | 本地階段 `100%`；正式站 `100%`；本輪前端發佈 `100%` | 否 | 首屏已精簡成摘要、資安網圖、拓樸圖譜、決策閘門與矩陣；S4.9 與長證據改為展開式。這只完成 P2 視覺 / 資訊架構 slice，不調高 IwoooS 整體 64% |
| Frontend design system / visual grammar | 維持 `60%` | 否 | 本輪只推進 IwoooS 頁面資訊架構與圖表排序，不宣稱全站設計系統完成 |
| P2 全站繁中治理 D0+D1+D2 註解語氣 / AIOps sample / Code Review 候選分類 / AwoooP Runs fallback | `53%` | 只限高風險可見 literal、盤點、註解語氣、AIOps 範例資料命名、Code Review route i18n 與 AwoooP Runs fallback readability | D0 已清 messages 高風險殘留；D1 已掃 `apps/web/src` 字串 literal 並修正高風險可見 / bundle 文案；D2 已清 `apps/web/src` 內部稱謂註解、AIOps sample/mock 命名、Code Review 可見文案搬進 `codeReview` namespace，並清理 Runs / Callback / Source Flow fallback 可見殘留。全站 hardcoded TSX 可見 literal 仍需後續分批搬遷 |
| AI Agent automation inventory UX / readability | 本地 `100%`；正式站 `100%` | 否 | 治理頁已把 P1-002 後資料重排為決策指揮摘要、決策支援六因子覆蓋率與 Gitea / Runner 缺口矩陣；這是可讀性與決策支援 slice，不調高 backlog `78%`、IwoooS `64%`、S4.9 gate 或 active runtime gate |
| Telegram 監控告警 / 批准執行真相鏈 | outbound 主鏈路 `100%`；批准後執行止血 `100%`；no-action 人工處置包 D0 `100%`；MCP / PlayBook 修復候選 D5 `88%`；治理長期項 `97%` | 是，僅限候選產生、阻擋原因、人工草案包、AwoooP 工作項可追蹤性、Work Items 詳細接手板與 coverage gap metadata | 已修復 Alertmanager tenant context、既有 approval 收斂告警 recurrence、AI 分析中重複告警 recurrence、no-action approval 誤導執行、可執行修復 execution / KM / verifier 紀錄、no-action 人工處置包、MCP evidence / PlayBook trust 候選產生、通用兜底 / 診斷型 PlayBook 阻擋理由、缺候選時的 PlayBook 草案欄位 / 下一步 / AwoooP work item 入口與詳細處置板，以及 blocked result 的服務 coverage gap / blocking stage / required MCP evidence refs；但完整自動修復飛輪仍需用真實告警驗證 approval -> execution -> verifier -> KM / PlayBook trust 全鏈，不調高 runtime gate |

## 2. P0 工作拆解與優先順序

| 優先 | 工作 | 完成度 | 下一步 | 必要驗證 |
|------|------|--------|--------|----------|
| P0-0 | 跨 Session 同步與乾淨 worktree | 100% | 每次改檔前重新 `git fetch gitea` 與檢查 `gitea/main` | `git status --short --branch`、`git log --oneline -8 gitea/main` |
| P0-1 | IwoooS 狀態總帳 | 100% | 本文件已落地；後續每階段只更新同一總帳與 LOGBOOK | Markdown 檢查、guard、不調高 0 / false gate |
| P0-2 | S4.9 owner response 收件規範 | 100% | 欄位、預檢、收件、驗收、拒收與補件條件已固定成人類可讀規範；真正 owner response gate 仍維持 0% | `source-control-owner-response-guard.py --root .` 通過 |
| P0-2a | S4.9 current intake readiness | 100% | 五題缺口、合格封套、結果分流與只讀更新邊界已補進收件包與 S4.13 rollup；owner response gate 仍 0% | JSON parse、owner response guard、progress guard |
| P0-2b | S4.9 request dispatch preflight 交接包 | 100% | 送件前檢查、交接封套欄位與送後不變條件已固定；dispatch authorized 仍 false | JSON parse、owner response guard、progress guard |
| P0-2c | S4.9 current gap audit | 100% | 已新增 `S4-9-OWNER-RESPONSE-GATE-CURRENT-GAP-AUDIT.md`，列出已符合、仍不符合、需新增、需調整、五題回覆與 0 / false 邊界；owner response gate 仍 0% | owner response guard、progress guard、diff check |
| P0-2d | S4.9 canonical owner response envelope | 100% | 已新增 `S4-9-CANONICAL-OWNER-RESPONSE-ENVELOPE.md`，固定六欄信封、source template alias mapping、五題投影、quarantine-first 與 reviewer checklist；owner response gate 仍 0% | owner response guard、progress guard、diff check |
| P0-2e | S4.9 owner response intake form | 100% | 已新增 `S4-9-OWNER-RESPONSE-INTAKE-FORM.md`，固定五題可填表、六欄填寫規則、reviewer 收件欄與 outcome lanes；owner response gate 仍 0% | owner response guard、progress guard、diff check |
| P0-2f | S4.9 reviewer validation checklist | 100% | 已新增 `S4-9-REVIEWER-VALIDATION-CHECKLIST.md`，固定 reviewer 分工、V0-V8 gates、outcome 決策表、count transition 與 cross-packet consistency；owner response gate 仍 0% | owner response guard、progress guard、diff check |
| P0-2g | S4.9 security acceptance record template | 100% | 已新增 `S4-9-SECURITY-ACCEPTANCE-RECORD-TEMPLATE.md`，固定 acceptance record 前置條件、欄位、count transition、decision outcome、evidence redaction 與不可授權聲明；owner response gate 仍 0% | owner response guard、progress guard、diff check |
| P0-3 | AwoooP 同步封包 | 100% | 已送至 AwoooP 平行工作 thread `019e9154-7d5e-7b72-85be-c9d97e43ecc9`；後續仍需每次推版前重新 fetch / fast-forward | 本文件、thread send readback、mirror checklist readback |
| P0-4 | production live sanity 節點 | 100% | desktop / mobile / 展開區塊 / overflow / action href 檢查已完成 | Playwright production sanity 通過 |
| P0-5 | LOGBOOK 與完成度更新 | 100% | D2 comments-only、D2 AIOps sample、D2 Code Review 候選分類與 D2 AwoooP Runs fallback 皆已回填；可見 / bundle 變更皆已補 local / production desktop + mobile smoke | `docs/LOGBOOK.md` readback |
| P0-6 | Telegram 監控告警靜音修復 | outbound 主鏈路 100%；靜音 / recurrence slice 88%；整體治理見總表 90% | Alertmanager 缺 project context、既有 approval 收斂告警靜音、AI 分析中重複告警靜音皆已修復並正式 smoke；下一步處理 `polling_active=false` 與非 Alertmanager route project context warning | API health、Telegram health、API pod Alertmanager smoke、production logs `converged_alert_recurrence_sent` |
| P0-7 | Telegram 批准後執行真相鏈止血 | 100% | no-action approval 不再顯示批准 / 執行中；可執行修復 approval 會寫入 `auto_repair_executions`、KM 與 verifier；下一步補 MCP evidence / PlayBook trust 產生真正修復候選 | 目標 pytest `125 passed`、py_compile、guard、production health、API / worker rollout、production pod classifier readback |
| P0-8 | Telegram no-action 人工處置包與操作入口 | 100% | no-action 卡片已新增人工處置包、證據補齊清單、AwoooP 修復候選建立步驟、verifier / KM / PlayBook 回寫提醒，並改成 `處置包`、`重診`、`歷史`、`靜默`、`真相鏈`、`Runs` 鍵盤；舊訊息不 retroactive 改寫 | 目標 pytest `64 passed + 44 passed`、py_compile、guard、production health、API / worker rollout、production pod render / keyboard smoke |
| P0-9 | MCP evidence -> PlayBook 修復候選產生 | D5 `88%` | 已補 webhook fallback 先建立 incident，再收 MCP evidence、查 approved PlayBook、檢查 trust / command safety、產生 medium approval candidate 與 verifier plan；D1 追加通用兜底 PlayBook / 診斷型命令不可誤當修復、阻擋理由繁中化；D2 在缺候選時產生 `repair_candidate_draft_package_v1`、`playbook_draft_required`、下一步與必填欄位；D3 新增 `awooop_repair_candidate_draft_work_item_v1` read-only projection 與 Telegram `工作項目` deeplink；D4 讓 AwoooP Work Items 詳細呈現 PlayBook 草案處置板、必填欄位、阻擋原因、下一步、Runs / 審批連結；D5 新增 `repair_candidate_coverage_gap_v1`，讓 blocked result 帶出 coverage key、target kind、blocking stage、必收 MCP evidence refs、PlayBook template fields 與 runtime 0 / false 邊界；下一步要補 MCP tool call/result 詳細證據面與真實告警 approval -> execution -> verifier -> KM / PlayBook 回寫 | 目標 pytest `7 passed`、py_compile、guard、diff check；後續部署後需補 production health、API / worker rollout 與 production pod metadata render smoke；status-chain 後續仍必須看到 tool call、PlayBook id、risk gate、repair candidate、verifier plan |

## 3. S4.9 Owner Response Gate 規範

S4.9 是目前 IwoooS 64% 能往前的第一優先 gate。驗收前所有 count 必須維持 `0`，所有授權 flag 必須維持 `false`。

### 3.1 必填封套欄位

| 欄位 | 說明 | 缺漏時處理 |
|------|------|------------|
| `owner_role_or_team` | 負責角色或團隊，不需要個人敏感資料 | 補件，不增加 received |
| `decision` | 允許值：`confirm`、`defer`、`reject`、`request_more_evidence` | 非允許值直接拒收 |
| `decision_reason` | 決策理由摘要，不得貼 raw secret、token、cookie 或未脫敏截圖 | 補件或隔離 |
| `affected_scope` | 影響範圍，例如 repo 群、Gitea coverage、canonical owner、legacy disposition | 補件 |
| `redacted_evidence_refs` | 只接受文件路徑、ticket id、hash、摘要或脫敏 evidence ref | 疑似敏感 payload 進 quarantine |
| `followup_owner` | 後續補證或決策負責人 | 補件 |

### 3.2 驗收前禁止誤用

| 禁止誤用 | 規則 |
|----------|------|
| 把 request template 當已送件 | `request_sent_count` 必須維持 0，除非有人工送件紀錄 |
| 把 owner 回覆候選當 accepted | `accepted_response_count` 必須維持 0，直到預檢、跨包一致性與 reviewer checklist 通過 |
| 把 AwoooP approval 當資安批准 | AwoooP approval 只能是只讀候選或人工流程入口，不等於 security approval decision record |
| 把 UI 可見當 runtime 授權 | 前端卡片、Gate、矩陣、候選狀態都不是 execution router |
| 收 secrets 明文 | token、secret、private key、cookie、session、authorization header、runner token、webhook secret 全部拒收或隔離 |
| 夾帶執行要求 | repo 建立、visibility change、refs sync、workflow 修改、runner 啟用、Kali scan、`/execute`、host update 全部 hard reject |

### 3.3 2026-06-04 Current Intake Readiness

本輪把 S4.9 從「收件規則已定義」推到「AwoooP / reviewer 可直接照表收件與預檢」。這是收件準備度，不是 owner response gate 解鎖；驗收前所有 count 仍必須維持 `0`，所有授權 flag 仍必須維持 `false`。

| 項目 | 完成度 | 目前狀態 | 下一步 |
|------|--------|----------|--------|
| 五題缺口矩陣 | 100% | public-only/local gap、org/user endpoint、110 adjacent scope、repo owner/canonical、legacy/inaccessible disposition 已拆成逐題缺口 | 等 owner 以脫敏 metadata 回覆 |
| 合格回覆封套 | 100% | owner role / team、decision、decision reason、affected scope、redacted evidence refs、followup owner 已固定 | 收件時逐欄預檢 |
| 結果分流 | 100% | waiting、request_more_evidence、quarantine、hard_reject、ready_for_reviewer_validation 已明確 | 不合格先補件 / 隔離 / 拒收 |
| S4.9 owner response gate | 0% | request_sent=false、received=0、accepted=0、rejected=0 | 合格回覆前不得調高 |
| 可更新範圍 | 只讀 | 只允許 coverage / migration matrix / decision table / readiness wording | 不寫 Gitea、不建 repo、不同步 refs、不切 primary |

### 3.4 2026-06-04 Request Dispatch Preflight 交接包

本輪把 S4.9 從「AwoooP / reviewer 可照表收件與預檢」再推到「送件前交接包可照表核對」。這是送件準備度，不是送件結果；`dispatch_authorized=false`、`request_sent=false`、`request_sent_count=0`、received / accepted / rejected 全部仍為 `0`。

| 項目 | 完成度 | 目前狀態 | 不可誤讀 |
|------|--------|----------|----------|
| 送件前檢查 | 100% | 已固定 7 項：同步基線、題目版本、收件角色、證據參照、禁止條款、稽核紀錄、計數不變 | 不代表 request 已送出 |
| 交接封套欄位 | 100% | 已固定 11 欄：request id、stage、template、recipient / sender role、回覆窗口、格式、脫敏 evidence refs、禁止 payload、followup owner、not approval | 不代表收件人已確認 |
| 送後不變條件 | 100% | 實際送件後也只能依可稽核 metadata 調整 request_sent_count，不得同步拉高 received / accepted / rejected | 不代表 owner response gate 解鎖 |
| runtime / source-control 邊界 | 100% | GitHub primary、repo / refs / workflow / secret、Kali、SSH、主機維護、runtime gate 全部另走人工批准 | 不代表任何執行面授權 |

### 3.5 2026-06-05 Canonical Owner Response Envelope

本輪把 S4.9 從「收件規則與送件前交接包已固定」再推到「source template 欄位可映射成單一 canonical envelope」。這是收件格式規範，不是送件、不代表收到 owner response，也不代表 accepted；`request_sent=false`、`request_sent_count=0`、received / accepted / rejected 全部仍為 `0`。

| 項目 | 完成度 | 目前狀態 | 不可誤讀 |
|------|--------|----------|----------|
| 六欄 canonical envelope | 100% | `owner_role_or_team`、`decision`、`decision_reason`、`affected_scope`、`redacted_evidence_refs`、`followup_owner` 已固定 | 不代表 owner 已回覆 |
| Source template alias mapping | 100% | `affected_repos`、`affected_sources`、`canonical_namespace`、`evidence_refs`、`review_owner` 等 alias 已有映射規則 | 不代表可建立 repo、同步 refs、改 workflow、收 secret |
| 五題 canonical 投影 | 100% | S4.9 五題都已定義 `affected_scope` / `decision` / `redacted_evidence_refs` 的最低投影 | 不代表五題已收到合格回覆 |
| Quarantine-first | 100% | secret、token、private key、cookie、session、authorization header、未脫敏截圖與執行要求先隔離或拒收 | 不得渲染 raw payload，不得寫入 LOGBOOK |
| Reviewer checklist | 100% | 六欄、五題、alias mapping、敏感 payload、執行要求、跨包一致性、count transition、gate boundary 已列入驗收前檢查 | 不得把 AwoooP approval 或 UI 可見當資安批准 |

### 3.6 2026-06-05 Owner Response Intake Form

本輪把 S4.9 從「canonical envelope 已固定」再推到「owner 可直接照表填五題」。這是表單準備度，不是 request sent、不代表 owner response received，也不代表 accepted；`request_sent=false`、`request_sent_count=0`、received / accepted / rejected 全部仍為 `0`。

| 項目 | 完成度 | 目前狀態 | 不可誤讀 |
|------|--------|----------|----------|
| 五題可填表 | 100% | `response-public-only-vs-local-gitea-gap`、`response-org-user-endpoint-identity`、`response-internal-110-adjacent-scope`、`response-repo-owner-canonical-scope`、`response-legacy-or-inaccessible-disposition` 已各有六欄填寫表 | 不代表五題已送出或已回覆 |
| 六欄填寫規則 | 100% | owner role / team、decision、decision reason、affected scope、redacted evidence refs、followup owner 已逐欄說明 | 不代表收件完成 |
| Reviewer 收件欄 | 100% | 五題完整性、decision、scope、redacted refs、sensitive payload、執行要求、補證與 reviewer validation 已列檢查欄 | 不代表 accepted |
| Outcome lanes | 100% | waiting、request_more_evidence、quarantine、reject_execution_request、ready_for_reviewer_validation 已固定 | 不得開 action button 或 runtime gate |

### 3.7 2026-06-05 Reviewer Validation Checklist

本輪把 S4.9 從「owner 可直接照表填五題」再推到「reviewer 可逐關判定補件、隔離、拒收或可進下一階段」。這是 reviewer validation 準備度，不是 request dispatch、不代表 owner response received，也不代表 accepted；所有 count 與授權 flag 仍不變。

| 項目 | 完成度 | 目前狀態 | 不可誤讀 |
|------|--------|----------|----------|
| Reviewer 分工 | 100% | intake、redaction、scope、consistency、final recorder 已拆責 | 不代表 reviewer 可代 owner 填 decision |
| V0-V8 validation gates | 100% | 基線同步、五題完整、六欄完整、decision allowlist、sensitive payload、execution request、evidence refs、cross-packet consistency、gate boundary 已固定 | 不代表通過任一 gate 就 accepted |
| Outcome 決策表 | 100% | waiting、補件、隔離、拒收、ready for security acceptance record 已定義 | 不得自動開 runtime gate |
| Count transition | 100% | request sent、received、accepted、rejected、redacted payload、runtime execution、GitHub primary switch 的變更前提已拆開 | 不得因表單或 reviewer note 連動調高 |
| Cross-packet consistency | 100% | S4.5 / S4.10 / S4.11 / S4.12 / rollback ADR / runtime gate 的交叉檢查已列入 | 不得用單一表單覆蓋其他缺口 |

### 3.8 2026-06-05 Security Acceptance Record Template

本輪把 S4.9 從「reviewer 可判定是否可進下一階段」再推到「真正 acceptance record 需要填哪些欄位、哪些 count 可以在什麼條件下更新」。這是 security acceptance record 模板，不是 owner response、不是 reviewer validation 已通過，也不是 accepted；所有 count 與授權 flag 仍不變。

| 項目 | 完成度 | 目前狀態 | 不可誤讀 |
|------|--------|----------|----------|
| 建立實際紀錄前置條件 | 100% | 最新基線、五題六欄、reviewer validation、quarantine、execution request、cross-packet consistency、not approval statement 已列為前置條件 | 不代表目前已符合前置條件 |
| Acceptance record 欄位 | 100% | `acceptance_record_id`、`baseline_commit`、`owner_response_refs`、`reviewer_validation_ref`、`security_acceptance_decision`、`accepted_scope`、`excluded_scope`、`counts_after_record` 等欄位已固定 | 不代表已有可填的 owner response |
| Count transition | 100% | `accepted_response_count` 只允許在實際 record decision 為 `accept_redacted_evidence` 且 reviewer validation 通過後更新 | 本模板本身不得更新 request / received / accepted / rejected |
| Evidence redaction | 100% | 允許 repo path、snapshot id、ticket id、hash、run id、redacted metadata pointer；禁止 token、secret、cookie、session、runner token、DB dump、repo archive、未脫敏截圖 | 不得把 raw payload 寫入 LOGBOOK、文件或前端 |
| 不可授權聲明 | 100% | 已固定 acceptance record 必填聲明，明確排除 primary switch、repo / refs / workflow / secret / runner / host / runtime 執行授權 | 不得被 AwoooP approval 或 UI 可見覆蓋 |

## 4. 驗證節點規則

| 階段類型 | 必跑驗證 | 是否需要實際開頁 |
|----------|----------|------------------|
| 純文件 / 總帳更新 | `git diff --check`、相關 guard | 不一定，但若文件聲稱 production 狀態，必須開頁 |
| snapshot / guard 更新 | `python3 scripts/security/security-mirror-progress-guard.py --root .`、`python3 scripts/security/source-control-owner-response-guard.py --root .` | 不一定 |
| 前端 IwoooS UX 更新 | i18n JSON parse、TypeScript、build、desktop/mobile browser smoke | 必須開 local preview，部署後也要開 production |
| production 聲明更新 | Gitea run、deploy marker、HTML readback、desktop/mobile、水平溢出、相關展開區塊 | 必須開 production |
| Kali / 主機維護準備 | 只讀文件與 maintenance window 檢查 | 不開 active scan；不得 SSH 改主機 |
| runtime / execution gate | 人工批准、rollback、post-check、disable plan、guard、production readback | 必須開 production，且不得只靠 UI |

### 4.1 `/zh-TW/iwooos` live sanity 清單

1. 首屏正常回應，HTTP 200。
2. 頁面仍顯示 IwoooS 主入口，不拆出第二個「安全合規」孤島入口。
3. 「前台入口與既有資安頁整合」可展開且文案正常。
4. 「審查後修正候選」可見。
5. S4.9 / owner response / active runtime gate 仍顯示 0 或 false。
6. desktop 與 mobile `horizontalOverflow=0`。
7. 無 action button 觸發 scan、execute、host update、repo / refs / workflow / secret / primary switch。

## 5. AwoooP Session 同步封包

每次階段完成後，同步另一個 AwoooP Session 時至少包含：

| 類別 | 必填 |
|------|------|
| commits | 最新 source commit、deploy marker、LOGBOOK commit、是否包含上一階段基準 |
| runs | Gitea CD / code-review run id 與狀態 |
| production | URL、desktop / mobile sanity、overflow、展開區塊結果 |
| gate | IwoooS 整體%、framework%、runtime landing%、active runtime gate、owner response count |
| 邊界 | 未授權事項、不可誤讀事項、下一個 gate |
| 衝突處理 | 如果 `gitea/main` 前進，先重讀 latest delta，不 rebase 到不明狀態、不 force push |

## 6. P1 / P2 / P3 後續待辦

| 優先 | 工作 | 細項 | 驗證 |
|------|------|------|------|
| P1 | GitHub primary readiness 只讀重盤 | repo visibility、refs、tags、workflow、secret name、runner、rollback ADR | 只讀 inventory；不建立 repo、不同步 refs |
| P1 | Kali 112 維護窗口草案 | 1994 pending updates、`networking.service` failed、服務硬化 0/4、rollback、post-check | P1-7 草案已完成；不 `apt upgrade`、不 restart |
| P1 | 111 / 168 主機 scope 補強 | P1-8 已補 `DEV-HOSTS-111-168-SCOPE-HANDOFF.md`、snapshot 與 schema；scope、maintenance window、credential handling、rollback owner、validation 指標已可交接 | observe-only；不 credentialed scan、不改 route / CORS / firewall / service |
| P1 | VibeWork 納入 IwoooS | P1-9 已補 `VIBEWORK-IWOOOS-ONBOARDING-HANDOFF.md`、snapshot 與 schema；repo、product、surface、owner、evidence refs、資料分級、部署邊界與獨立產品邊界已可交接 | 繁中 docs/specs；不合併產品責任、不部署、不改 refs |
| P1 | Code Review 候選分類 | D2-D0 已在 `/zh-TW/code-review` 顯示前端體驗、測試補洞、文件同步、低風險重構與禁止自動轉派；人工批准後才 Codex | 候選不自動改 code、不自動 merge、不自動 deploy；production desktop/mobile 已驗證 |
| P2 | IwoooS UX 精簡 | 首屏保留進度誠實儀表、高層摘要、資安網圖、拓樸圖譜、決策閘門與矩陣；焦點導覽、深度地圖、證據流、解鎖佇列與 S4.9 草稿改成「首層證據與 S4.9 下鑽」展開區 | 本地 desktop/mobile 與正式站 desktop/mobile 已通過；水平溢出維持 0 |
| P2 | 資安圖表專業化 | 主拓樸圖、攻擊路徑、主機 / 產品 / 版本來源關聯、決策閘門 flow 保留為主線；詳細證據與 scope 圖表改成下鑽 | 本地 build + browser 與正式站 browser 已通過 |
| P2 | 全站繁中檢查 | D0 已清 messages；D1 已完成 TS / TSX 高風險 literal 掃描與小修；D2 已清 `apps/web/src` 內部稱謂註解 `32 → 0`、AIOps sample/mock 命名與 `sampleBadge` 上線，完成 Code Review route i18n 化，並清理 AwoooP Runs / Callback / Source Flow fallback 可見殘留；仍保留全站中文 literal backlog | comments-only 切片跑文字掃描、guard、diff check、TypeScript 與 CD post-deploy；可見 / bundle 切片需 i18n parse、key drift、placeholder drift、TypeScript、build、local / production desktop + mobile |
| P3 | AI Agent 評估 | NemoTron / Hermes / OpenClaw / ElephantAlpha dry-run、benchmark、成本、安全邊界 | 不切 production |
| P3 | runtime gate 收斂 | owner evidence、人工批准、rollback、disable、post-check | production truth，不只 UI |

## 6.1 P1 GitHub Primary Readiness 只讀重盤狀態

本階段只處理 evidence freshness 與規範落差，不切 GitHub primary、不建立 repo、不同步 refs、不改 workflow、不收 secret value。GitHub primary readiness gate 仍維持 `0`。

| 工作 | 完成度 | 2026-06-04 結果 | 下一步 |
|------|--------|-----------------|--------|
| `awoooi` Gitea / GitHub refs refresh | 100% | Gitea heads `170`、GitHub heads `2`、Gitea tags `2`、GitHub tags `0`、main SHA 不一致 | 已重產 ref detail diff / ref truth classification；下一步收 S4.11 owner response |
| Gitea public repo inventory refresh | 100% | user endpoint public-only 仍只見 `wooo/awoooi`、`wooo/ewoooc`；org endpoint 仍 blocked / 404 | 取得只讀 token 或 redacted admin export 批准 |
| GitHub target probe refresh | 100% | 10 個候選中 5 個可讀、5 個 `not_found_or_private`；`open-design` 只作 external scope evidence；`VibeWork` 與 `agent-bounty-protocol` 已納入 approval-required queue | P1-3 handoff 已補；owner / visibility / canonical response 仍待收 |
| Workflow / secret 名稱本機 evidence refresh | 100% | 31 個 workflow files、42 個 unique referenced secret names、`secret_value_detected=false` | 補 webhook、runner owner、deploy key、branch protection、secret name parity |
| Primary readiness gate 文件更新 | 90% | 已寫入 2026-06-04 refs truth 重產結果與禁止誤讀規則 | 跑 guard 後以 LOGBOOK 封存 |
| Gitea authenticated inventory request handoff | 100% | S4.5 請求已對齊 S4.9 owner response gate，補 5 項 request dispatch preflight、8 欄 handoff packet 與送後不變條件 | 仍未收 token value、未收 payload、未 import inventory；S4.6/S4.9 驗收前不得標記 status=ok |
| GitHub target owner response handoff | 100% | S4.10 已對齊 2026-06-11 target probe，補 6 項 target owner handoff preflight、9 個 target、canonical 9 欄 handoff packet 與送後不變條件 | `not_found_or_private` 不得視為不存在；received / accepted 仍 0，不建 repo、不改 visibility |
| 全量 Gitea 專案版本盤點 | 25% | 目前仍是 public-only + 本機輔助 evidence | 需只讀 token / admin export；不使用 write credential |
| 逐 repo refs truth queue | 100% | S4.11 current queue 已重產為 `194` refs review items：真相來源 `4`、deprecated / archive 候選 `142`、release tag `3`、GitHub-only `20` | 送 owner response；received / accepted 仍維持 0 |
| Workflow / runner / secret parity owner response handoff | 100% | S4.12 已對齊 2026-06-04 local evidence，補 6 項 workflow / secret handoff preflight、9 欄 handoff packet 與送後不變條件；local secret names 校正為 `42` | 只收 redacted metadata，不收 value / hash / partial token；received / accepted 仍 0 |
| Primary rollback ADR owner handoff | 100% | S4.4 / P1-5 已補 6 項 rollback owner handoff preflight、11 欄 handoff packet、7 個 repo owner response templates 與送後不變條件 | `rollback_owner_response_received_count=0`、`owner_approved_count=0`、dry-run / active cutover 仍 0 |
| GitHub primary cutover readiness | 0% | `primary_ready_count=0`、`github_primary_switch_authorized=false` | 需 owner、parity、rollback ADR、人工批准全部成立 |

P1 只讀重盤階段整體完成度：`70%`。它代表 freshness / inventory / handoff 工作進度，不代表 GitHub primary gate、authenticated inventory gate、workflow / secret parity complete、owner response accepted、rollback approved、dry-run complete 或 runtime gate 提升。

## 6.2 規範分析：已不符合、需新增、需調整

| 分類 | 項目 | 原因 | 本輪處理 |
|------|------|------|----------|
| 已不符合現在要求 | `GITEA-GITHUB-MIGRATION-INVENTORY.md` 仍寫 2026-05-12 / 117 heads / 舊 main SHA | 2026-06-04 refresh 顯示 Gitea heads `170`、main SHA `64490d32...` | 已更新為第三版 read-only inventory refresh |
| 已不符合現在要求 | S4.11 `141` refs review items 被當成 current queue | current refs truth queue 已重產為 `194` items | 已改成 current classification；owner response 仍待收 |
| 已不符合現在要求 | Workflow local evidence 指到舊暫存 worktree | 舊路徑不可重現，會污染 P1 evidence freshness | 已改為本輪乾淨 worktree，並新增 snapshot freshness 規則 |
| 已不符合現在要求 | `SOURCE-CONTROL-PRIMARY-READINESS-GATE.md` 日期停在 2026-05-17 | Gate 內容未反映最新 refs / GitHub target / workflow evidence | 已新增 2026-06-04 P1 只讀重盤結論 |
| 需要新增規範 | Generator output 與人工治理註記分層 | `GITEA-REPO-INVENTORY-SNAPSHOT.md` 重產時會覆蓋 S4.5 / S4.6 / S4.7 補註 | 已補回註記，並列為後續 generator / governance 分層工作 |
| 需要新增規範 | External / high-churn repo evidence 摘要規則 | `nexu-io/open-design` heads `644`，不宜把外部 refs 全量混入 AWOOOI primary readiness | 已標記只作 external scope summary，不納入 cutover queue |
| 需要新增規範 | P1 page verification decision rule | 文件 / snapshot 更新不一定需要開頁；若宣稱 production 狀態或改前端才必須開頁 | 已保留驗證節點規則，本階段不改前端、不宣稱新 production |
| 需要調整規範 | GitHub target probe wording | `not_found_or_private` 容易被誤讀成不存在 | 已在 primary gate 重申不可自動建立 repo、不可切 primary |
| 需要調整規範 | Workflow / secret 名稱完成度 | local evidence 已有，但 webhook / runner / deploy key / branch protection / parity 仍缺 | 已改為 `missing_evidence`，不得說已完成 parity |
| 需要調整規範 | Rollback ADR owner readiness | 舊 ADR 有 fallback / trigger / window 摘要，但缺可交接的 owner response 封套與逐 repo template | 已補 P1-5 handoff package；received / accepted / approved 仍全部 0 |
| 需要調整規範 | AwoooP 同步封包 | P1 要同步 refreshed counts、blocked gates、no-run 狀態，避免另一 Session 以舊 `117` heads / `141` items 繼續推進 | 本總帳與 LOGBOOK 會作為同步封包來源 |
| 需要調整規範 | S4.9 欄位同義詞混用 | `affected_repos`、`affected_sources`、`canonical_namespace`、`evidence_refs`、`review_owner` 等欄位容易和使用者要求的六欄封套混用 | 已新增 canonical owner response envelope 規範；source template 可保留細分欄位，但收件 / 顯示 / LOGBOOK 必須映射回六欄 |
| 需要新增規範 | S4.9 owner 可填表單 | 既有 request draft 與 response package 有欄位與規則，但缺一份 owner 可直接逐題填寫、reviewer 可直接分類的六欄 intake form | 已新增 `S4-9-OWNER-RESPONSE-INTAKE-FORM.md`；表單可用但 request sent / received / accepted 仍全部 0 |
| 需要新增規範 | S4.9 reviewer validation checklist | Intake form 已能填寫，但缺一份 reviewer 收件後逐關判定補件、隔離、拒收、可進下一階段與 count transition 的 checklist | 已新增 `S4-9-REVIEWER-VALIDATION-CHECKLIST.md`；reviewer validation 可操作化但 accepted 仍全部 0 |
| 需要新增規範 | S4.9 security acceptance record template | Reviewer validation 已定義 `ready_for_security_acceptance_record`，但缺一份實際 acceptance record 欄位、前置條件與 count transition 模板 | 已新增 `S4-9-SECURITY-ACCEPTANCE-RECORD-TEMPLATE.md`；模板可用但 owner response gate、received、accepted 仍全部 0 |
| 需要新增規範 | 111 / 168 開發主機 scope handoff | 原本只有 observe-only mapping，缺 owner 可審的 scope boundary、credential refusal、rollback owner、validation metrics 與維護窗口欄位 | 已新增 P1-8 handoff、snapshot 與 schema；host execution 仍 `0%` |
| 需要調整規範 | 111 Ollama fallback wording | 111 是 ADR-110 local fallback evidence 範圍，不可被誤讀成可直接改 route、重啟 Ollama 或停止模型 | 已在 P1-8 固定 `fallback_route_change_authorized=false` 與 route truth observe-only |
| 需要調整規範 | 168 dev origin / repo hygiene wording | repo hygiene 與 local service exposure 容易被誤讀成可掃個人資料、讀未授權目錄或改 CORS / firewall | 已在 P1-8 固定未授權目錄、個人資料、secret derivative、CORS / firewall / service change 全部拒收 / 禁止 |
| 需要新增規範 | VibeWork owner / repo / surface handoff | 既有前端已有 VibeWork 收件卡，但缺可交接的 repo、product、surface、owner、evidence refs、資料分級與獨立產品邊界契約 | 已新增 P1-9 handoff、snapshot 與 schema；product runtime / deploy / repo mutation 仍 `0 / false` |
| 需要調整規範 | VibeWork refs truth wording | 本機同時存在 active workspace 與 reference worktree，且 refs 有差異；不能把 dirty workspace 或 worktree HEAD 當正式 main | 已在 P1-9 固定 `refs_truth_status=waiting_owner_decision`，不自動 commit / rebase / push / sync refs |
| 需要調整規範 | VibeWork 獨立產品邊界 | VibeWork 可納入 IwoooS 視野，但不得與 AWOOOI 共用 DB、Session、RBAC 或核心流程 runtime | 已在 P1-9 固定獨立產品邊界與未來 API / Webhook / ACL 整合方式 |

## 6.3 P1 優先順序細化

| 優先 | 工作 | 內容 | 完成條件 |
|------|------|------|----------|
| P1-1 | Source-control refs truth 重產 | 以 2026-06-04 `awoooi` refs refresh 重產 detail diff / truth classification | 新 queue 已改為 `194` items，不再引用舊 `141` 為 current |
| P1-2 | Gitea authenticated inventory request | 已補 2026-06-04 request handoff package；S4.9 owner response gate 作先行條件，只讀 token API / redacted admin export 二選一 | 只收 metadata，不保存 token value；received / accepted / imported 全部仍為 0 |
| P1-3 | GitHub target owner response | 已補 2026-06-11 target owner handoff package；對 9 個 approval-required targets 收 owner / visibility / canonical 決策，且每筆必須具備 owner role/team、decision、decision reason、affected scope、redacted evidence refs、followup owner、rollback owner、maintenance window、validation plan | received / accepted 前仍全部 0；`not_found_or_private` 不代表不存在或可建立 |
| P1-4 | Workflow / runner / secret parity evidence | 已補 2026-06-04 owner response handoff package；webhook、runner owner、deploy key、branch protection、CODEOWNERS、secret name parity 只收 redacted metadata | secret value、hash、masked token、partial token 仍拒收；received / accepted 前全部 0 |
| P1-5 | Primary rollback ADR 補強 | 已補 2026-06-04 rollback owner handoff package；逐 repo rollback owner、trigger、validation window、fallback role 進入可交接模板 | ADR approved 前不切 primary；received / accepted / approved 仍 0 |
| P1-6 | AwoooP Session 同步 | 同步 commits、runs、production sanity、P1 refresh counts、gate 0 / false | 另一 Session 不再使用舊 refs count |
| P1-7 | Kali 112 maintenance window 草案 | 已補 `KALI-112-MAINTENANCE-WINDOW-DRAFT.md`、snapshot 與 schema；packages、`networking.service` failed、hardening 0/4、rollback、post-check 已進 owner handoff | 文件草案，不執行 `apt upgrade` / restart / hardening / scan |
| P1-8 | 111 / 168 開發主機 scope | 已補 `DEV-HOSTS-111-168-SCOPE-HANDOFF.md`、`dev-hosts-111-168-scope-handoff.snapshot.json`、`dev_host_scope_handoff_v1.schema.json`；111 fallback truth / model inventory / service posture 與 168 dev origin / repo hygiene / CORS / local exposure 已拆成 handoff | scope handoff `100%`；主機執行 `0%`；不 credentialed scan、不讀未授權資料、不改 fallback route、不改 CORS / firewall / service |
| P1-9 | VibeWork 納入 IwoooS | 已補 `VIBEWORK-IWOOOS-ONBOARDING-HANDOFF.md`、`vibework-iwooos-onboarding-handoff.snapshot.json`、`vibework_iwooos_onboarding_handoff_v1.schema.json`；repo / product / surface / owner / evidence refs / 資料分級 / 部署邊界 / 獨立產品邊界已拆成 handoff | onboarding handoff `100%`；runtime / deploy / repo mutation `0 / false`；docs/specs 繁中，產品責任不合併 |

## 7. 2026-06-04 本輪驗證紀錄

| 驗證 | 結果 |
|------|------|
| `git diff --check` | 通過 |
| `python3 -m json.tool docs/security/iwooos-posture-projection.snapshot.json` | 通過 |
| `python3 -m json.tool docs/security/source-control-owner-response-validation-rollup.snapshot.json` | 通過 |
| `python3 scripts/security/source-control-owner-response-guard.py --root .` | `SOURCE_CONTROL_OWNER_RESPONSE_GUARD_OK` |
| `python3 scripts/security/security-mirror-progress-guard.py --root .` | `SECURITY_MIRROR_PROGRESS_GUARD_OK` |
| production desktop `/zh-TW/iwooos` | HTTP / DOM 正常；展開「前台入口與既有資安頁」後候選卡可見；`horizontalOverflow=false` |
| production mobile `/zh-TW/iwooos` | 展開「前台入口與既有資安頁」後候選卡可見；`horizontalOverflow=false` |
| action href 檢查 | `/execute`、scan、repo / refs / workflow / secret / primary mutation href 皆為 0 |
| 截圖 | `/private/tmp/iwooos-governance-p0-prod-desktop-summary-open-20260604.png`、`/private/tmp/iwooos-governance-p0-prod-mobile-summary-open-20260604.png` |
| P1 `awoooi` refs inventory refresh | Gitea heads `170`、GitHub heads `2`、Gitea tags `2`、GitHub tags `0`，Gitea `main=64490d32...`、GitHub `main=202071f...`，仍 `blocked` |
| P1 refs truth classification refresh | current queue `194` items；`manual_truth_required=4`、`deprecated_candidate=142`、`release_tag_review=3`、`github_only_review=20`；S4.11 owner response received / accepted 仍為 0 |
| P1 Gitea repo inventory refresh | user endpoint public-only 2 repos；org endpoint blocked / 404；仍需只讀 token 或 redacted admin export |
| P1 GitHub target probe refresh | 10 個候選中 5 個可讀、5 個 `not_found_or_private`；`open-design` 僅作 external scope；`VibeWork` 與 `agent-bounty-protocol` 已列入 approval-required queue |
| P1 workflow / secret 名稱 refresh | 31 個 workflow files、42 個 unique referenced secret names、`secret_value_detected=false` |
| P1-2 Gitea authenticated inventory request handoff | S4.5 request 日期更新為 2026-06-04；補 5 項 dispatch preflight、8 欄 request handoff packet、送後不變條件；payload received / accepted / imported 仍 0 |
| P1-2 JSON parse / structure check | `gitea-authenticated-inventory-export-request.snapshot.json` 與 schema JSON parse 通過；本段自訂結構檢查 `GITEA_AUTHENTICATED_INVENTORY_HANDOFF_STRUCTURE_OK`；本地無 `jsonschema` / AJV，未跑完整 schema validator |
| P1-3 GitHub target owner response handoff | S4.10 日期更新為 2026-06-11；補 6 項 target owner handoff preflight、9 個 target、canonical 9 欄 handoff packet、送後不變條件；received / accepted / rejected 仍 0 |
| P1-3 JSON parse / structure check | `github-target-owner-decision-response.snapshot.json` 與 schema JSON parse 通過；本段自訂結構檢查 `GITHUB_TARGET_OWNER_HANDOFF_STRUCTURE_OK`；本地無 `jsonschema` / AJV，未跑完整 schema validator |
| P1-4 Workflow / secret owner response handoff | S4.12 日期更新為 2026-06-04；補 6 項 workflow / secret handoff preflight、9 欄 handoff packet、送後不變條件；local referenced secret names 校正為 `42`；received / accepted / rejected 仍 0 |
| P1-4 JSON parse / structure check | `source-control-workflow-secret-name-owner-response.snapshot.json` 與 schema JSON parse 通過；本段自訂結構檢查 `WORKFLOW_SECRET_OWNER_HANDOFF_STRUCTURE_OK`；本地無 `jsonschema` / AJV，未跑完整 schema validator |
| P1-5 Primary rollback owner handoff | S4.4 日期更新為 2026-06-04；補 6 項 rollback owner handoff preflight、11 欄 handoff packet、7 個 repo owner response templates 與送後不變條件；received / accepted / rejected、owner approved、dry-run、active cutover 仍 0 |
| P1-5 JSON parse / structure check | `source-control-primary-rollback-adr.snapshot.json` 與 schema JSON parse 通過；本段自訂結構檢查 `PRIMARY_ROLLBACK_OWNER_HANDOFF_STRUCTURE_OK`；本地無 `jsonschema` / AJV 時以 JSON parse、自訂結構檢查與既有 guard 補位 |
| AwoooP Runs i18n production smoke | deploy marker `c046b9c8` 已上線 `8a326338`；desktop 1440x1100 / mobile 390x844 皆載入 50 列、`horizontalOverflow=0`；繁中狀態與 fallback 文案可見，英文殘留 0 | 截圖 `/tmp/awoooi-runs-i18n-desktop-20260604.png`、`/tmp/awoooi-runs-i18n-mobile-20260604.png` |
| P1-7 Kali 112 maintenance window draft | 新增 `KALI-112-MAINTENANCE-WINDOW-DRAFT.md`、`kali-112-maintenance-window-draft.snapshot.json`、`kali_maintenance_window_draft_v1.schema.json`；1994 pending updates、`networking.service` failed、hardening `0 / 4`、rollback owner、post-check owner 已整理成 handoff | `host_update_authorized=false`、`service_restart_authorized=false`、`hardening_authorized=false`、`reboot_authorized=false`、`active_scan_authorized=false`、`execute_endpoint_authorized=false` |
| P1-8 111 / 168 dev host scope handoff | 新增 `DEV-HOSTS-111-168-SCOPE-HANDOFF.md`、`dev-hosts-111-168-scope-handoff.snapshot.json`、`dev_host_scope_handoff_v1.schema.json`；111 fallback truth / model inventory / service posture 與 168 dev origin / repo hygiene / CORS / local exposure 已整理成 owner handoff | `host_change_authorized=false`、`fallback_route_change_authorized=false`、`credentialed_scan_authorized=false`、`active_scan_authorized=false`、`secret_value_collection_authorized=false`、`runtime_execution_authorized=false` |
| P1-8 JSON parse / structure check | `dev-hosts-111-168-scope-handoff.snapshot.json` 與 `dev_host_scope_handoff_v1.schema.json` JSON parse 通過；本段自訂結構檢查 `DEV_HOST_SCOPE_HANDOFF_STRUCTURE_OK` | 本地無 `jsonschema` / AJV 時以 JSON parse、自訂結構檢查與既有 guard 補位 |
| P1-9 VibeWork onboarding handoff | 新增 `VIBEWORK-IWOOOS-ONBOARDING-HANDOFF.md`、`vibework-iwooos-onboarding-handoff.snapshot.json`、`vibework_iwooos_onboarding_handoff_v1.schema.json`；VibeWork repo / refs truth、產品定位、surface、owner response、資料分級、部署邊界與獨立產品邊界已整理成 owner handoff | `product_boundary_merged_into_awoooi=false`、`production_deploy_authorized=false`、`repo_creation_authorized=false`、`refs_sync_authorized=false`、`workflow_modification_authorized=false`、`shared_database_authorized=false`、`shared_session_authorized=false` |
| P1-9 JSON parse / structure check | `vibework-iwooos-onboarding-handoff.snapshot.json` 與 `vibework_iwooos_onboarding_handoff_v1.schema.json` JSON parse 通過；本段自訂結構檢查 `VIBEWORK_IWOOOS_ONBOARDING_HANDOFF_STRUCTURE_OK` | 本地無 `jsonschema` / AJV 時以 JSON parse、自訂結構檢查與既有 guard 補位 |
| P1 JSON parse | `gitea-github-awoooi-inventory`、`github-target-probe`、`source-control-primary-readiness-gate`、`source-control-workflow-secret-name-local-evidence`、Gitea repo / search / org blocked snapshots 皆通過 |
| P1 production 頁面檢查 | 本輪未改前端、未改 production 文案、未新增 deploy；不宣稱新的 production 狀態，沿用 P0 live sanity 作為基準 |
| P2 i18n JSON parse | `apps/web/messages/zh-TW.json` 與 `apps/web/messages/en.json` 解析通過，兩份鏡像維持繁中內容一致 |
| P2 TypeScript 檢查 | `pnpm --filter @awoooi/web typecheck` 通過 |
| P2 owner response guard | `python3 scripts/security/source-control-owner-response-guard.py --root .` 回傳 `SOURCE_CONTROL_OWNER_RESPONSE_GUARD_OK` |
| P2 security mirror progress guard | `python3 scripts/security/security-mirror-progress-guard.py --root .` 回傳 `SECURITY_MIRROR_PROGRESS_GUARD_OK` |
| P2 前端 build | `NEXT_PUBLIC_API_URL=https://awoooi.wooo.work NEXT_PRIVATE_BUILD_WORKER_COUNT=1 SENTRY_SUPPRESS_GLOBAL_ERROR_HANDLER_FILE_WARNING=1 pnpm --filter @awoooi/web build` 成功；`/zh-TW/iwooos` 產生靜態頁，First Load JS `283 kB` |
| P2 本地 desktop `/zh-TW/iwooos` | 1440x1000：`IwoooS`、首層證據與 S4.9 下鑽、決策與 S4.9 解鎖圖表、資安關聯視覺模型、閘門矩陣、拓樸圖譜、runtime 0 與只讀邊界可見；`horizontalOverflow=0`、禁止 action href `0` |
| P2 本地 desktop 展開檢查 | 展開「首層證據與 S4.9 下鑽」與「前台入口與既有資安頁」後，焦點導覽、深度地圖、證據流、S4.9 收件板、前台整合與審查後修正候選可見；`horizontalOverflow=0` |
| P2 本地 mobile `/zh-TW/iwooos` | 390x844：首層證據與 S4.9 下鑽、決策圖表、資安網圖、閘門矩陣、拓樸圖譜、runtime 0 可見；`horizontalOverflow=0`、禁止 action href `0` |
| P2 本地 mobile 展開檢查 | 展開「首層證據與 S4.9 下鑽」與「前台入口與既有資安頁」後，S4.9 收件板、審查後修正候選與安全合規整合文案可見；`horizontalOverflow=0` |
| P2 本地截圖 | `/private/tmp/iwooos-p2-local-desktop-20260604.png`、`/private/tmp/iwooos-p2-local-mobile-20260604.png` |
| P2 Gitea code-review | Run `2554` 成功，commit `aec4b452 feat(web): 精簡 IwoooS 首屏資安圖表` |
| P2 Gitea CD | Run `2553` 成功，deploy marker `f9369284 chore(cd): deploy aec4b45 [skip ci]` |
| P2 production desktop `/zh-TW/iwooos` | 1440x1000，URL `https://awoooi.wooo.work/zh-TW/iwooos?_v=f9369284-iwooos-p2-prod-desktop`；`IwoooS`、首層證據與 S4.9 下鑽、決策與 S4.9 解鎖圖表、資安關聯視覺模型、閘門矩陣、拓樸圖譜與只讀邊界可見；禁止 action href `0`；`horizontalOverflow=0` |
| P2 production desktop 展開檢查 | 展開「首層證據與 S4.9 下鑽」與「前台入口與既有資安頁」後，焦點導覽、深度地圖、證據流、S4.9 收件板、前台整合、審查後修正候選與安全合規整合文案可見；`horizontalOverflow=0` |
| P2 production gate 0 / false 抽查 | `active_runtime_gate_count=0`、`runtime_execution_authorized=false`、`action_buttons_allowed=false`、已收件 `0`、已接受 `0`、執行期閘門 `0` 可見 |
| P2 production mobile `/zh-TW/iwooos` | 390x844，URL `https://awoooi.wooo.work/zh-TW/iwooos?_v=f9369284-iwooos-p2-prod-mobile`；首層證據與 S4.9 下鑽、決策圖表、資安網圖、閘門矩陣、拓樸圖譜與 runtime 0 可見；禁止 action href `0`；`horizontalOverflow=0` |
| P2 production mobile 展開檢查 | 展開「首層證據與 S4.9 下鑽」與「前台入口與既有資安頁」後，S4.9 收件板、審查後修正候選、安全合規整合文案與 false 邊界可見；`horizontalOverflow=0` |
| P2 production 截圖 | `/private/tmp/iwooos-p2-prod-desktop-20260604.png`、`/private/tmp/iwooos-p2-prod-mobile-20260604.png` |
| P2-D0 i18n key / mirror / placeholder | `apps/web/messages/zh-TW.json` 與 `apps/web/messages/en.json` 皆為 `8856` 個 leaf；missing / added keys `0`；兩份鏡像差異 `0`；ICU placeholder drift `0` |
| P2-D0 IwoooS 高風險文案掃描 | 遮蔽 ICU placeholder、snake_case 旗標與全大寫契約 ID 後，IwoooS path 命中 `0`：`統帥`、`聊天同意`、`跨 Session`、`execution router`、`runtime 授權`、`session replay`、`reviewer candidate`、`read-only evidence`、`owner/evidence/metadata/payload/credential/scope/pointer/workflow/secret/refs` 等高風險產品語彙皆已清掉 |
| P2-D0 全域目標殘留掃描 | `apps/web/messages/zh-TW.json` / `en.json` 目標詞掃描命中 `0`：`統帥`、`聊天同意`、`Session Handoff`、`AwoooP 跨 Session`、`互踩`、`production_landing_enabled`、`token、private key`、`session value`、`閘門s`、`操作按鈕s` 等皆未再出現 |
| P2-D0 TypeScript 檢查 | `pnpm --filter @awoooi/web typecheck` 通過 |
| P2-D0 前端 build | `NEXT_PUBLIC_API_URL=https://awoooi.wooo.work NEXT_PRIVATE_BUILD_WORKER_COUNT=1 SENTRY_SUPPRESS_GLOBAL_ERROR_HANDLER_FILE_WARNING=1 pnpm --filter @awoooi/web build` 通過；`/zh-TW/iwooos` First Load JS `283 kB` |
| P2-D0 本地 desktop `/zh-TW/iwooos` | 1440x1000；`IwoooS` 與「前台入口與既有資安頁」可見；展開後「審查後修正候選」與安全合規整合可見；`horizontalOverflow=0`、禁止 action href `0`、高風險殘留詞全為 false；截圖 `/private/tmp/iwooos-i18n-d0-local-desktop-e73383c3.png` |
| P2-D0 本地 mobile `/zh-TW/iwooos` | 390x844；`IwoooS` 與「前台入口與既有資安頁」可見；展開後「審查後修正候選」與安全合規整合可見；`horizontalOverflow=0`、禁止 action href `0`、高風險殘留詞全為 false；截圖 `/private/tmp/iwooos-i18n-d0-local-mobile-e73383c3.png` |
| P2-D0 提交前同步 | 本地 smoke 後又 rebase 到 `5c2578c1`；該遠端提交只變更 API 測試 hardening，未改 `apps/web/messages/*`、IwoooS route 或前端 build surface；rebase 後 i18n key / mirror / placeholder、兩個 guard 與 `git diff --check` 仍通過 |
| P2-D0 Gitea code-review | Run `2565` 成功，commit `cd2275a2 fix(web): 清理 IwoooS 繁中文案殘留` |
| P2-D0 Gitea CD | Run `2564` 成功，deploy marker `1920bd08 chore(cd): deploy cd2275a [skip ci]` |
| P2-D0 production desktop `/zh-TW/iwooos` | 1440x1000，URL `https://awoooi.wooo.work/zh-TW/iwooos?_v=1920bd08-i18n-d0-prod-desktop`；`IwoooS` 與「前台入口與既有資安頁」可見；展開後「審查後修正候選」與安全合規整合可見；`horizontalOverflow=0`、禁止 action href `0`、高風險殘留詞全為 false；截圖 `/private/tmp/iwooos-i18n-d0-prod-desktop-1920bd08.png` |
| P2-D0 production mobile `/zh-TW/iwooos` | 390x844，URL `https://awoooi.wooo.work/zh-TW/iwooos?_v=1920bd08-i18n-d0-prod-mobile`；`IwoooS` 與「前台入口與既有資安頁」可見；展開後「審查後修正候選」與安全合規整合可見；`horizontalOverflow=0`、禁止 action href `0`、高風險殘留詞全為 false；截圖 `/private/tmp/iwooos-i18n-d0-prod-mobile-1920bd08.png` |
| P2-D0 AwoooP Session 同步 | 已送至 thread `019e9154-7d5e-7b72-85be-c9d97e43ecc9`；同步內容包含 `cd2275a2`、`1920bd08`、`313af4c0`、runs `2565` / `2564`、production desktop/mobile smoke、完成度與 0 / false 邊界 |
| P2-D1 TS / TSX 高風險 literal 掃描 | `VISIBLE_LITERAL_TARGET_SCAN_OK files=221`；`apps/web/messages/zh-TW.json` / `en.json` 目標詞命中 `0`；修正 IwoooS 拓樸圖 `跨 Session`、Code Review 候選 `跨 Session 同步`、前端身份 `統帥` 與 console error `統帥鐵律違反` |
| P2-D1 中文 literal backlog | 掃描 `221` 個 TS / TSX 檔，`35` 個檔仍有中文 literal，共 `752` 行；D2 優先順序：IwoooS page、Code Review page、AwoooP Runs fallback、AIops mock-data、GenUI 測試文案、註解語氣清理 |
| P2-D1 TypeScript / guard | `pnpm --filter @awoooi/web typecheck` 通過；`IWOOOS_I18N_D1_OK leaves=8912 mirrorDiff=0 placeholderDiff=0`；owner response guard、security mirror progress guard、`git diff --check` 皆通過 |
| P2-D1 前端 build | `NEXT_PUBLIC_API_URL=https://awoooi.wooo.work NEXT_PRIVATE_BUILD_WORKER_COUNT=1 SENTRY_SUPPRESS_GLOBAL_ERROR_HANDLER_FILE_WARNING=1 pnpm --filter @awoooi/web build` 通過；`/zh-TW/iwooos` First Load JS `282 kB`；既有 Sentry deprecation 與 webpack cache 效能警告不影響 bundle 產生 |
| P2-D1 本地 `/zh-TW/iwooos` | desktop 1440x1000 / mobile 390x844 皆可載入，`IwoooS` 與「前台入口與既有資安頁」可見；展開整合區後「審查後修正候選」可見；`horizontalOverflow=0`、禁止 action href `0`、高風險詞命中 `0`；截圖 `/private/tmp/iwooos-i18n-d1-local-desktop-a5324ef7.png`、`/private/tmp/iwooos-i18n-d1-local-mobile-a5324ef7.png` |
| P2-D1 本地 `/zh-TW/code-review` | desktop 1440x1000 / mobile 390x844 皆可載入，`平行工作同步` 可見；`跨 Session` 舊詞與高風險詞命中 `0`；`horizontalOverflow=0`；截圖 `/private/tmp/code-review-i18n-d1-local-desktop-a5324ef7.png`、`/private/tmp/code-review-i18n-d1-local-mobile-a5324ef7.png` |
| P2-D1 production `/zh-TW/iwooos` | desktop 1440x1000 / mobile 390x844 皆可載入，`IwoooS` 與「前台入口與既有資安頁」可見；展開整合區後「審查後修正候選」可見；`horizontalOverflow=0`、禁止 action href `0`、高風險詞命中 `0`；截圖 `/private/tmp/iwooos-i18n-d1-prod-desktop-879b0a36.png`、`/private/tmp/iwooos-i18n-d1-prod-mobile-879b0a36.png` |
| P2-D1 production `/zh-TW/code-review` | desktop 1440x1000 / mobile 390x844 皆可載入，`平行工作同步` 可見；`跨 Session` 舊詞與高風險詞命中 `0`；`horizontalOverflow=0`；截圖 `/private/tmp/code-review-i18n-d1-prod-desktop-879b0a36.png`、`/private/tmp/code-review-i18n-d1-prod-mobile-879b0a36.png` |
| P2-D2 註解語氣掃描 | `apps/web/src` 內 `統帥`、`188 基地真實血脈` 命中 `0`；D1 高風險詞命中 `0`；owner response guard、security mirror progress guard、`git diff --check`、`pnpm --filter @awoooi/web typecheck` 通過；Gitea code-review `2581` 成功、CD `2580` tests / build-and-deploy / post-deploy-checks 全部成功；deploy marker `2857da80`；本段 comments-only，無前台 DOM / CSS / bundle 行為變更，不需頁面 smoke |
| P2-D2 AIOps 範例資料模式 | code `d5ce17c7`、deploy marker `305b8175`；`mockBadge` 改 `sampleBadge`、`MOCK 模式` 改 `範例資料`、`mock-data.ts` 改 `sample-incidents.ts`；殘留掃描 `統帥 / MOCK 模式 / MOCK_INCIDENTS / mock-data / Mock Data / Mock React / MOCK_PENDING / MOCK 常數 / mockBadge` 命中 `0`；i18n mirror `8912` leaves；typecheck、build、owner response guard、security mirror progress guard、diff check 通過；local sample desktop/mobile 與 production desktop/mobile 均 `horizontalOverflow=0`；production HTML `sampleBadge / 範例資料` 可見、`mockBadge / MOCK 模式` 命中 `0` |
| P2-D2 Code Review 候選分類 | code `292cfec9`、deploy marker `4cfe5ff7`；`/zh-TW/code-review` 可見文案搬進 `codeReview` namespace，i18n mirror `9004` leaves；TSX 中文 literal 命中 `0`；四類候選分類、人工批准流程、禁止 runtime 轉派與 `action_buttons_allowed=false` 可見；typecheck、build、owner response guard、security mirror progress guard、diff check 通過；Gitea code-review `2587` 成功、CD `2586` tests / build-and-deploy / post-deploy-checks 全部成功；local / production desktop + mobile 均 `horizontalOverflow=0` |
| P2-D2 AwoooP Runs fallback 文案 | code `7f6028c3`、deploy marker `bf016e91`；`/zh-TW/awooop/runs`、Callback Evidence、Source Flow 與 status-chain fallback 可見文案已清理；i18n mirror `9020` leaves；目標殘留詞掃描命中 `0`；typecheck、build、owner response guard、security mirror progress guard、diff check 通過；Gitea code-review `2591` 成功、CD `2590` 成功；local / production desktop + mobile 均 `horizontalOverflow=0`；截圖 `/tmp/awoooi-runs-callback-i18n-prod-desktop-bf016e91.png`、`/tmp/awoooi-runs-callback-i18n-prod-mobile-bf016e91.png` |
| S4.9 canonical owner response envelope | 新增 `docs/security/S4-9-CANONICAL-OWNER-RESPONSE-ENVELOPE.md`；六欄信封、alias mapping、五題投影、quarantine-first、reviewer checklist 與驗收前 `0 / false` 邊界已固定；本段純文件，不改前端、不改 API、不新增 deploy；owner response gate 仍 `0%` |
| S4.9 owner response intake form | 新增 `docs/security/S4-9-OWNER-RESPONSE-INTAKE-FORM.md`；五題可填表、六欄填寫規則、reviewer 收件欄、outcome lanes 與驗收前 `0 / false` 邊界已固定；本段純文件，不改前端、不改 API、不新增 deploy；owner response gate 仍 `0%` |
| S4.9 reviewer validation checklist | 新增 `docs/security/S4-9-REVIEWER-VALIDATION-CHECKLIST.md`；reviewer 分工、V0-V8 gates、outcome 決策表、count transition、cross-packet consistency 與驗收前 `0 / false` 邊界已固定；本段純文件，不改前端、不改 API、不新增 deploy；owner response gate 仍 `0%` |
| S4.9 security acceptance record template | 新增 `docs/security/S4-9-SECURITY-ACCEPTANCE-RECORD-TEMPLATE.md`；acceptance record 前置條件、欄位、count transition、decision outcome、evidence redaction、必填不可授權聲明與驗收前 `0 / false` 邊界已固定；本段純文件，不改前端、不改 API、不新增 deploy；owner response gate 仍 `0%` |

本輪驗證後仍維持：

```text
owner_response_received_count=0
owner_response_accepted_count=0
active_runtime_gate_count=0
github_primary_ready_count=0
runtime_execution_authorized=false
action_buttons_allowed=false
host_update_authorized=false
host_change_authorized=false
fallback_route_change_authorized=false
credentialed_scan_authorized=false
secret_value_collection_authorized=false
production_deploy_authorized=false
repo_creation_authorized=false
refs_sync_authorized=false
workflow_modification_authorized=false
active_scan_authorized=false
```

## 8. 本輪狀態更新格式

每個階段完成後用以下格式更新：

```text
階段：
完成度：
已完成：
驗證：
production 頁面檢查：
仍維持 0 / false 的 gate：
下一步：
```
