# ADR-077: MASTER 藍圖完整落地（Phase 1-4 收官）

> **日期**: 2026-04-14（台北時間）  
> **狀態**: ✅ Accepted  
> **作者**: Claude Sonnet 4.6（首席架構師）+ 統帥  
> **相關**: ADR-068 飛輪閉環、ADR-070 全自動化、ADR-071 通知類型、ADR-075 Telegram 標準、ADR-076 告警聚合

---

## 上下文

統帥要求 AWOOOI AIOps 從「工具集合」升級為「全自主數位 SRE 系統」，具備**感知—決策—行動—學習—報告**五大能力。

MASTER 藍圖（`docs/superpowers/plans/2026-04-14-MASTER-aiops-full-automation-blueprint.md`）整合四份先前計畫，歸納為 11 個 Task（P0-P2），分佈於 Phase 1-4。

本日 Session（2026-04-14）完整落地全部 11 Task。

---

## 決策

### 1. 架構原則沿用不變

- **leWOOOgo 積木化**：Router 不直接存取 DB/Redis；Service/Repository 分層
- **Zero Mock 測試鐵律**：52 新測試均用真實物件（不 Mock DB/Redis）
- **Defence-in-depth timeout**：外層 30s `wait_for` + 內層 25s `LLM hard timeout` + 3s NemoClaw advisory timeout
- **KM 雙路徑分離**：
  - Path A (`km_conversion_service`) — Incident Resolved 觸發，宏觀結案
  - Path B (`_write_execution_result_to_km`) — kubectl/SSH 實際執行觸發，微觀戰鬥日誌
- **Strangler Pattern**：`_write_execution_result_to_km` 統一自動/人工兩條執行路徑，不再分叉

### 2. 實作決議表

| Task | 決議 | 原因 |
|------|------|------|
| GAP-C1 KM 寫入 | 透過 `approval_execution.execute_approved_action()` 統一路徑 | 自動/人工共用同一 Service；B.1 精修加 `[自動修復]`/`[人工修復]` 前綴 |
| GAP-B4 LLM 超時 | 內層 25s wait_for（不動外層 30s） | 更早降級 Expert System，留 5s 給後續處理 |
| GAP-A3 告警聚合 | Redis Sorted Set 滑動視窗（非 INCR） | 精確剔除超時成員，更符合「滑動」語義 |
| GAP-A1 kubectl 注入 | Blocklist 正則（非白名單） | 規則引擎場景允許複雜指令（kubectl exec + SQL），只擋災難性操作 |
| GAP-C3 SSH 萃取 | `approval.action → outcome.learning_notes` 橋接 | 統一存儲點；不新增 DB 欄位 |
| GAP-D5 日報 | Telegram + HTML 格式（非 email） | 現有通道，無需新 Secret；8:00 台北時間 `run_daily_report_loop` |
| Postmortem | `incident_service.resolve_incident` 尾端 fire-and-forget hook | 不改 API 合約；失敗不影響主流程 |

### 3. 紅區（Tier 3）變更管控

`decision_manager.py` 的 GAP-B4 修改：
- ✅ 最小侵入：僅 `asyncio.wait_for(...)` 包裹 + 新 log 事件
- ✅ 可回滾：移除 wait_for 即恢復原狀
- ✅ 首席架構師審查通過（見 `2026-04-14-MASTER-BLUEPRINT-CLOSURE.md § 3`）

---

## 結果

### 完成驗收

- ✅ Phase 1（P0）: GAP-C1 + GAP-B4 + GAP-B1 — 3/3
- ✅ Phase 2（P1）: GAP-A3 + GAP-A2 + GAP-A1 — 3/3
- ✅ Phase 3（P1/P2）: GAP-D1 + GAP-C2 + GAP-C3 — 3/3
- ✅ Phase 4（P2）: 日報 + Postmortem — 2/2
- ✅ **總計 11/11 Task，100% 完成**

### 推版清單（9 commits）

`cc42aa0 → aae7c12 → 43c9689 → dedd7c2 → dd0a778 → 0f48a50 → b8b124c → 8de807c → f54dea4`

### 測試覆蓋

- 新增 52 個單元測試（34 kubectl 注入 + 18 SSH 萃取），全過
- 既有 100+ 測試無迴歸

### 實戰驗證

- `KubePodCrashLooping` E2E：LLM → Playbook → 自動解決 → Telegram + KM，全鏈路通過
- `DockerContainerUnhealthy`：安全守衛正確攔截 LLM 幻覺 target
- Pod 運行 `dd0a778` image，`daily_report_loop_started` 排程就位

---

## 後續

| 項目 | 負責 | 時間 |
|------|------|------|
| 觀測明日 08:00 日報實體送達 | 統帥 | 2026-04-15 |
| 補 report_generation 失敗重試 | 下次 Session | - |
| E2E 集成測試套件 | 下次 Session | - |
| 真實 drift/backup 告警觀測 | 自然發生 | - |

---

## 相關文件

- 結案報告：[2026-04-14-MASTER-BLUEPRINT-CLOSURE.md](../reports/2026-04-14-MASTER-BLUEPRINT-CLOSURE.md)
- KM 雙路徑鐵律：[feedback_km_dual_path_design.md](~/.claude/projects/-Users-ogt-awoooi/memory/feedback_km_dual_path_design.md)
- MASTER 計畫書：[2026-04-14-MASTER-aiops-full-automation-blueprint.md](../superpowers/plans/2026-04-14-MASTER-aiops-full-automation-blueprint.md)

*Accepted by 統帥 @ 2026-04-14 台北傍晚*
